安全祈願祭が執り行われました。現場事務所および仮囲いを設置しました。柱状改良工事を開始しました。市道の付替工事が完了し、新しい市道が開通しました。令和元年7月22日5号会議室および消防格納庫の解体を開始しました。令和元年7月31日5号会議室および消防格納庫の解体が完了しました。複合施設の基礎工事を引き続き施工しています。引き続き基礎工事を施工しています。引き続き基礎工事を施工しています。基礎工事が完了し、鉄骨工事を開始しました。大型クレーンの設置に伴い、脊振公民館前の駐車場が狭くなっていますので、ご注意ください。引き続き鉄骨工事を施工しています。引き続き鉄骨工事を施工しています。並行して、屋根工事を施工しています。※毎週火曜日は、市民課窓口は19時まで受付。