外壁サイディング塗装・コロニアル屋根の塗装工事です。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。(遮熱タイプ)足場の組み立ての様子です。明日は高圧洗浄にお伺いします!屋根作業前の様子です。2日目は、高圧ジェット洗浄です。コロニアル屋根から、洗浄します。付帯部の雨トイや雨戸、サッシとガラスも洗浄しました。外壁サイディングもコロニアル屋根と同様に、経年の汚れやカビ等を除去して、きれいな塗装素地を確保します。建物基礎と、カーポートシャッターを洗浄して完了です。コロニアル屋根ですが、きれいになりました。洗浄ですお約束の、雨トイ内部の清掃も。台風も通過して、工事再開です。■台風の片付けから強風の影響ですね。■塗装前に配線の取り外しサイディングに付属している電気関連配線は取り外して、最後に固定バンドも交換します。■ビニール養生の続き本日も、ビニール養生の続きです。■防水コーキング処理サッシ廻りのコーキング工程です。コーキング用密着プライマーの塗布後、超耐候のSRシールH100。写真撮影は、複数ですが全てのサッシ廻りの止水処理を行いました。破風板のジョイント部分も、SRシールH100にて止水します。下塗り本日の最後に、外壁サイディングの下塗り。中塗り外壁サイディングの、中塗り工程です。サッシ廻り等、細部から刷毛で施工します。続いて、全体をローラーで施工。このあとは、お昼ごはんを食べてから上塗りです。上塗り超耐候のプレミアムシリコン、上塗り。下塗り本日は、コロニアル屋根の施工です。浸透タイプの遮熱プライマーです。下塗り、1回目の塗布。下塗り続いて、破風板の下塗り。劣化が激しいため、破風板も下塗りは2回としました。下塗り2回目コロニアル屋根に戻って、下塗りの2回目です。棟包み板金は、台風等で飛ばないようビスで、補強します。(防水コーキング)本日の最後は、棟包み板金のジョイント部を止水しました。中塗り本日はコロニアル屋根を仕上げます。お打合せの遮熱、スーパーパラサーモシリコンです。刷毛等で細部から丁寧に施工。次に、コロニアル本体をローラーでたっぷりと塗り込みます。上塗り(仕上げ)昼食後は、各所、遮熱スーパーパラサーモシリコンの上塗り工程です。念のため、台風17号の対策で本日の納めです。上塗り本日から、付帯塗装をメインに進めます。破風板の、細部から刷毛できっちりと。平らな面は、ローラーで施工。