ホーム工事概要ブログホームブログブログ2020.01.14工事が完了しました工事は全て終わりました。今は完成検査に向けて準備中です。近隣の皆様、見学会に来てくださった皆様、ご協力頂いた皆様、ありがとうございました。2020.01.06明けましておめでとうございます明けましておめでとうございます。工事の方はほぼ完了し、検査用に残している足場の解体などが残るのみとなっています。工事期間は残すところ1ヵ月ほどになりましたが、あと少しの間よろしくお願い致します。斜ベント(写真では一番右の橋脚の裏についている三角形の構造物)を解体中です。写真中央に見えているのは90t吊りのクローラークレーンです。斜ベントの解体が終わると、この工事もほぼ最終の形に近づきます。大きな550t吊りのクレーンとはこれでお別れになります。いままでありがとう!2019.09.27交差点工区もここまで進みました交差点工区も半分近くまで進みました。見た目はこのHPのメインにある完成予想図にかなり近いです。来月中に主桁の架設は完了する予定です。2019.09.043工区の桁架設が完了しました3工区の桁が全て架かりました。写真手前の架設用クレーンとはもうすぐお別れです。写真奥に見えるクレーンがいる交差点工区の桁の架設をこれから始めます。2019.08.293工区がつながりました3工区の桁がつながりました。写真だとちょっと分かりづらいですが、G1桁とG2桁の2本がA3-1橋台からP3-2脚までつながりました。3工区の架設が完了するまでもう少しです。引き続き安全に努めて参ります。2019.08.21クレーンが増えました550t吊りクレーンをもう1台組み立てました。清水いはらインター側のヤードにいます。今度かこちら側から桁を架設していきます。2019.08.17夏期休暇が明けました夏期休暇が明けました。引き続き3工区の主桁架設を進めて行きます。台風が去った途端に暑さが増した気がします。今写真に写っているクレーンは550t吊りのオールテレーンクレーンですが、来週からはもう一台増えて、カメラが立っている側からも架設が始まります。2019.07.253工区の桁架設が始まります今日から3工区の主桁の搬入を始めました。今回の架設用クレーンは1工区の時と同じ550t吊オールテレーンクレーンですが、ラフィングジブというパーツをブームの先に取り付けてさらに遠くへ届くようにしています。写真はA3-1橋台側から見た作業ヤードです。これから9月上旬までかけてここに桁を架設します。その後は奥に見える交差点部分になります。