製作中のガレージキットの近況リポート+プライベート雑記です。早いもので、今年も残り僅かとなりました。本年もご支援ご声援を賜わりましたこと、厚く御礼申し上げます。心苦しい思いの一年でした。感謝の念に堪えられません。お陰様で、微速ながらも少しずつ解消に向けて前進しております。移転した工房にもようやく慣れてきました。来年も何卒よろしくお願い申し上げます。遅れている中、申し訳ございませんが、12/31(月)〜1/5(土)年末年始の休業日を頂戴致したく存じます。引き続きギリギリまで頑張ります。現状のお知らせなどまた前回の投稿からしばらくブログの更新期間が開いてしまいました。昨日も今日も進捗のお伺いの連絡を頂いてしまい、心苦しいばかりです。現在、かなりの遅延状況に陥っております。お陰様で多数のご依頼を頂いております関係で、もうかなり以前から基本的に遅延進行が常になってしまっているのですが、この一年半はそれにも増して大幅な遅れを招いてしまっております。私の不徳の致すところとしか言えません。この場をお借りしまして、真摯に平にお詫び申し上げます。誠に申し訳ございません。このような状況の中、ご寛大な対応を下さる皆様、お気遣いまでして下さる皆様には、感謝してもしきれません。本当にありがとうございます。謹んで御礼申し上げます。反省も兼ねまして、少しだけ遅延に至ったメカニズムを整理し、申し述べたいと思います。所用などから発生する外的要因の2種がございます。作業自体が招く内的要因についてご説明いたします。・リテイク等による追加作業の発生ということになるかと思います。思っていたよりもかなり長い製作時間を要する事態となります。最近手掛けておりますモデルを例にご説明します。こちらは、実作業に入って初めて慌ててしまった例です。拡大鏡で凝視してみますと、思った以上に状態が芳しくなかったのです。細部の状態が把握できでいませんでした。見通しが甘かったと言えます。鋭利なパーツの先端部にレジンが回っていなかったり、凹モールドの多くもつぶれていました。鎖などの細部の造形も欠損している部分がありました。いった問題点に対応するために、欠損部の再生作業などを延々と行うこととなります。当初想定していた下地作業に費やす所要時間の数倍の時間がかかってしまいました。した作業を怠らないことで、ようやく本来の造形に戻す事が出来ます。費やした時間はやはり戻って来ないのが辛いところです。次に、「リテイク等による追加作業の発生」について簡単に説明いたします。完成に至るとは限らないケースが御座います。完成したことに酔ってしまうと申しますか、冷静な審美眼が働かないことがあります。塗料は完全に乾燥して色が落ち着くまで、風合いが安定しないことがあります。私の場合は1週間から1か月ほど完成した作品を目に触れない場所に一旦保管します。時間を空けて確認すると、ここはこうした方が良い、とか、ここは色が思ったより暗く落ち着いたな、とか、時にはミスに気づくこともあります。時間をおいて改めて見ることで客観視といいますか、俯瞰的に作品を見る事が出来るのです。前記の画像モデルのように、別途台座を設けた方が良いといった考えに至り、追加製作したりもします。このように、リテイクすることになりますと、やはり当初の想定よりも時間が掛かってしまうことがあるのです。リテイクには、前記のように私自身が納得いかず再製作する場合のほかに、クライアント様からのご要望で行うケースも御座います。完成形を見て初めて湧いてくる追加のご要望などを頂くことがまれにあります。精神的にも仕切り直しの意気込みで臨まなければなりません。結果、予定した所要時間を大きく超えてしまう状態になることが御座います。以上が大まかな「製作難航などの作業自体に起因する内的要因」の内容となります。次に、「体調不良や所用などから発生する外的要因」についても少しだけ触れておきます。具体的な言及は慎もうと思いますが、簡単にでも説明させていただきます。違った方面の体調不良です。これは少々デリケートな内容ですので、言及は控えさせていただきます。何とか健康管理に留意して頑張ってまいる所存です。少なからず製作効率の低下に繋がっていることは事実でございます。加齢や持病などによる体調の変化により2日掛かってしまった、などという現実も受け入れて計画段階で試算する必要があると思い始めています。最後に、所用などが原因で作業に遅れが出るケースについてですが、これに関しては全面的にこちらの都合によるものですので、それこそ知ったことではないということになるかと思います。現在の混とんとした状況に至った原因の大きな一つのきっかけになったのも事実です。昨年どうしても完遂しなければならない身内の都合が発生する事態になりました。物理的にも精神的にも追い込まれる状況になり、その時生じてしまった遅れが現在の状況の一因になってしまいました。今もなお、スケジュールにその影響が色濃く残っております。以上が大まかな「体調不良や所用などから発生する外的要因」の内容となります。私は2002年初頭からこの仕事を専業として続けております。お陰様でもうすぐ17年のキャリアになります。そのため、見積もりをお出しする段階で、このモデルにはどのくらいの時間が必要なのか、ある程度の想定は出来るつもりでおりました。経験値から算出した製作日数に、ある程度の「余裕」を加算し、見積もり時に提示させて頂きます。遅れた場合でもつじつまを合わせる算段です。拘らず、今日のように大幅な遅延に陥ってしまいました。「余裕」として設けていた時間は早々に消費され、リテイクなどが発生した場合に使う時間はダイレクトに遅延となり、ズレ込みが生じる度にその遅延が蓄積されて行き、どんどん膨らんでいく......といった遅延の連鎖に陥ってしまったわけです。その結果、そのしわ寄せはお客様を長くお待たせしてしまう結果になりました。猛省し、少しでも早く現状を打破できるよう尽力致す所存です。大前提として、作品には力を注ぎクオリティを落とさないように致します。ありますが解消の道筋が見えてきました。来年も継続して新規の獲得よりも、遅延の解消を主題に取り組みたいと思います。今回は現在陥っております遅延状態に至った主な原因などを振り返り、総括してみました。更新の少ないHPやブログですが、決して怠惰な製作をしていることは御座いませんので、ご心配とは存じますが、引き続きよろしくお付き合い頂けたら幸甚です。zoomsPS・まだ今月は半分残っていますが、コピーロボットが欲しいくらい諸々山積みです。本日、今年の反省と来年の目標を整理できたことですし、もしかしたら本記事を今年最後のお知らせとさせていただくことになるかもしれません。