現場は静かで、家具が搬入されていて、取付を待っている状態です。建主さんと一緒に、外構に使うレンガをセレクトしたり、意見交換をしたりしました。足場解体のスケジュールも決まって、大詰めになってきました。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。今日は2月18日(日)休日です。午前中は自宅で仕事をして、午後からは現場に伺うことになっています。比較的のんびりモードです。先日の現場の様子です。現場は大工さんが1人でもくもくと仕事をしていますが、鉄骨工事も入りました。鉄骨と言っても構造ではなく、手摺などの仕上部分です。今回はロフトの手摺と階段部分、それと外部の階段手摺に鉄骨が使われます。木でまとまった内部スペースに鉄骨が少しでも入るとアクセントになって引き締まるような気がします。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。今日は2月16日(金)雲の多い日です。昨日は暖かかったですが、今日はまた寒くなりました。大工さんの工事が完了したという連絡を受けたので、祝日でしたが現場に行ってきました。誰もいないかな、、、、、と思いましたが、大工さんが引き続き外部の板貼りをしていました。大工工事は終わっても、まだまだサポートしてくれています。室内はキレイに整理整頓されていて、次の職人さんへのバトンタッチも上手く行きそうでした。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。階段が出来たり色を決めたり今日は2月14日(水)晴れています。同じような進行具合の現場が3軒あって、サンプルは車に載せたままで良かったりして、若干省エネで動いています。こちらの現場は、大工さんが2人で仕事をしていて、今週にも「木完(木工事完了)」の予定です。他の現場と同じく外壁の色を決めたり、今後のスケジュールを確認したりと、建主さんに現場にお越し頂き、色々と打合せをしました。最後の追い込み、どうぞよろしくお願いします。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。2月13日(火)です。週末はスタッフとして関わっている「家づくり学校」の今年度最後の大きなイベントがあって、バタバタと過ごしました。建主さんにもお越し頂き、電気関係の打合せを中心に、細かい所までご覧いただきました。毎回のことですが、電気屋さんは工事の初期段階から最後までいろんな場面で登場してもらって、ほんとに心強い存在です。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。大工工事が完了間近です今日は2月8日(木)晴れていますが、やはり寒いです。大工さんの仕事が終盤でそろそろ完了の予定です。プラスターボードが貼られて、部屋のボリュームが分かるようになってきました。この日は建主さんに、内部の漆喰などサンプルで確認して頂きました。次は外構の打合せをする予定になっていて、完成が迫ってきました。住宅の相談など、お問い合わせはこちらまでメールでどうぞ。>>>アバウト横浜紅葉坂にある住宅中心の設計事務所です。設計業務や現場の状況。進行形のお話を中心に紹介していきます。住宅に関するご相談等々メールはこちらまで。takayasu@builtlogic.com迷惑メールはナシの方向で、、、。17:074拍するとこもあるで。メッセージを入力してください。