工事中の様子は、このページでご説明させて頂きます。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。工事前の全体の様子になります。■足場の組み立て工事スタートの、仮設足場の組み立てです。明日は、建物の高圧ジェット洗浄にお伺いいたします。高圧洗浄ですコロニアル屋根の、洗浄の様子です。経年の汚れとカビ、藻類を落としてきれいな塗装素地を作ります。金属部下塗り棟包み板金と、雪止めの下塗り。クリアーの密着プライマーです。下塗り続いて、下塗り密着プライマー。2回目お昼休憩後の工程は、下塗り工程2回目の塗布。今回は、劣化状況が激しいため2回塗りとしております。コーキング本日から、外壁サイディングの目地とコロニアル屋根を同時に、進めます。仕上げたら隠れて確認できませんが、ボンドブレーカー貼り付け。コーキング材の収縮性能を、100%発揮させる大切な工程。新規コーキングは、明日以降で施工します。中塗りコロニアル屋根は、遮熱スーパーパラサーモシリコンの中塗り。ご心配されていましたベランダ下も、ばっちりです。夢中で施工してまして、塗布中の撮影を忘れてます。施工しましたので、ご安心くださいませ。コーキング昨日の、続きです。30年の超耐候SRシールH100。すごいです!30年耐候とは。防水コーキングサッシ廻りも、同様に密着プライマーの塗布。上塗りコロニアル屋根は、遮熱スーパーパラサーモシリコンの仕上げ工程です。築20年でも下地強化剤の施工方法により、新築時が復活します。■すべての作業が完了いたしました!本日は、仮設足場の解体です。解体前に、コロニアル本体の完成写真を撮影しました。これで、全ての工程の完成です。工事中のご配慮や、ご協力をありがとうございました。