20:20とても美しい!です。19:34大変お疲れ様でした。21:43有難うございます。23:54どんな冬でも春が来る。19:38REIさん、追加も出た。記事ランキング画像は少ないが仕事は多い。本日4名での作業です。本日Mさんと作業です。午前中、天気が持ってくれたので助かりました。(^-^;朝、準備を整え解体を開始。程なく大量のごみを引き取りに来てくれました。エアコン等でごみかご1台分。コンクリート片・フェンス・アコーディオンカーティン・他で1トンパックが3袋。現在もごみの量は増えております。予想通りに行きますように・・増えませんように・・(^-^;さて作業・・・Rさんは機能に引き続き廻縁・幅木の洗浄。汚れが多いので2度洗い。ハードな作業の一つです。Mさん・・黙々と・・押入れのパテ処理・キッチン・リビング・・95%終了です。明日わずかに残った部分のパテ処理していよいよクロス施工の準備です。こちら・・その他の作業の一つ。キッチン窓枠の塗装です。キッチンがきれいになるのに・・・窓枠が汚れていると・・・本日3回塗装です。S住設さんと打ち合わせ。給湯器関連の作業の打合せをしました。作業は以下の通り・・・2:00過ぎまで解体にかかり、そこから間柱の入れ替え・白蟻・防腐処理です。洗面所部分も・・・かなりやられていました。時期は不明ですが、一度修理した痕跡がありました。シロアリ消毒の後もあります。腐食が著しいのは取り付けられていた浴室折れ戸が原因のようです。こちらも一度取り換えられてものですが、水の逃げ場がなく腐食が拡散した模様です。なんとかもってたようです。(^-^;明日、合板カットして、他にも怪しい場所2か所も開口して修理です。浴室壁面は、断熱材を入れます。クローゼット扉等も洗浄・取り付け終了です。気が利くMさん・・・CRCをスプレーし、開閉もよりスムーズに。いう気配りが嬉しいですね。メッセージを入力してください。