リフォームの現場へ2階の工事も完了し、美装を行っています。後は数点の簡易な残工事のみで、ほぼ完了しました。増税前の年度末、期限内で改装工事を進めてくれた施工会社と監督は段取りがスムーズで大変助かりました。リフォームの現場へ流台も取付き、後は電気工事などを行って美装を行えば完了です。今回、2室の個室だった空間を1室にしましたが、必要時に2室に出来るようにスライディングウォールを設置してあります。リフォームの現場へクロスも張替えが完了し、流台の取付が行われています。夕方、リフォームの現場へ間仕切り壁が撤去された部分の壁、天井もクロス下地のボードが貼られ、新設のドアも施工されました。コチラは既存ドアの下枠とフローリング状況。18:15フローリング夕方、もう一度リフォームの現場へ間仕切り壁を取って1室にする2階はドアに下枠があったので、コストカットの為に既存フローリングの上から新しいフローリングを施工して頂いてます。既存の木巾木もキレイに取って再利用します。完了し、2階の工事が始まりました。個室の間仕切り壁を撤去して1室にしています。筋交が無い事は図面で確認していましたが柱は立っていたので、梁下に補強梁を入れてもらっています。補強梁の接合部は現場加工の仕口+金物を入れて引寄せて頂く事としました。浴室と洗面も解体、施工がスタートしました。13:59和室・洋室リフォームの監理のため安佐北区へ二世帯へのリフォームのため1階の和室を洋室へ住まわれながらの、コンパクトな工期なので1室1室仕上げて行きます。13:31移設・収納リフォームの監理のため安佐北区へアルミサッシの開口を塞ぎ、2階にあった既存の収納扉を移設しました。13:23室・収納リフォームの現場監理のため安佐北区へ壁はクロス下地のボード貼りまで完了です。今週中にクロスを仕上げて美装を行い、週明けから別室の工事に入る予定です。隣室ではアルミサッシを外して外壁で塞ぎ、別室にあった既存の壁面収納を移設する下地を組んでいます。改装工事の確認のため安佐北区へ和室から洋室へ昨日は床を畳みからフローリングに張替えたので、本日は建具枠と壁下地の施工中です。アーカイブこのページのトップへ。