戸建の外壁塗装にはどれくらいの期間が必要?戸建の外壁塗装にはどれくらいの期間が必要?これから外壁塗装を行う方の中には、工事期間がどのくらいになるか気になる方もいるのではないでしょうか。工事期間中は職人が家の敷地に出入りしたり、塗料の臭いが近隣の家まで広がったりします。準備をしておくためにも、おおまかなスケジュールの目安は知っておきたいですよね。外壁塗装の工事期間の目安はおおよそ7~10日ほどです。間に休日が入ったり天候や現場の状況によって工期がのびてしまうことを見積もっても約2週間ほどあれば完了することになります。塗料を塗るだけではなく、いくつかの工程を経て完成します。外壁塗装工事の作業工程とそれぞれに必要な日数は下記のようになります。・近隣住民への挨拶、塗装の準備(1日)・足場の設置(1日)・外壁の高圧洗浄(1日)・塗装前の下処理(2日)・外壁の塗装(8日)・雑部の塗装、職人や業者による自主点検(1日)・足場の解体、整地(1日)これらの工程はどれも大切です。よって、多数の職人が作業してくれているなどの特別な状況でない限り、工事期間を大幅に短くすることは難しくなります。逆に工事期間が極端に短く済むことがあれば、業者が何か大切な工程を省いている可能性もあります。気になる場合はしっかり理由を聞いておきましょう。外壁塗装の工事期間は平均約2週間ですが、下記のような要素によっては工期がのびることもあります。・業者が繁忙期で作業できる職人の数が少ない塗装を綺麗に仕上げるには、前に塗った塗料が十分に乾ききってから次の塗料を塗るのが大切になります。よって雨や日照時間によって塗料が乾きにくかったり、もともと乾燥に時間のかかる塗料を使用した場合は工事期間が長くなってしまうので注意しましょう。外壁塗装の工事期間中は窓が開けられなかったり、住宅街では近隣住民に影響を与えることもあります。リフォームを円滑に進められるように、またリフォームの期間中も快適に生活できるように業者としっかり打ち合わせをしてスケジュールを確認しておきましょう。