外壁サイディング塗装・金属屋根の塗装工事です。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。明日は、外壁と屋根の高圧ジェット洗浄にお伺いします。ジェット洗浄は、屋根からがセオリー。雨トイの内部も、きれいに掃除しました。続いて、破風板廻りや外壁の高圧ジェット洗浄へ。経年の汚れやカビ、藻類を落とします。付帯塗装の雨戸と、ガラスサッシや網戸も掃除します。お約束の建物基礎部分です。きれいになっております。取り外し塗装工程前の養生ですが、外壁に付属しているエアコン冷媒管保護カバーを取り外します。外壁を仕上げた後、元に戻します。各所、ビニール養生です。本日から、外壁の下塗り工程です。耐火パネルのジョイント部分は、塩ビ用密着プライマーの塗布。全体をローラーで施工します。下塗り軒天も、下塗りまで進めました。中塗り外壁の、中塗り工程です。ラジカル制御高耐候シリコン樹脂塗装。細部の塗り込み本日は、外壁耐火パネルの上塗り。その前に、細部をもう一度見直します。上塗り続いて、全体はローラーで施工します。色は、イメージ通りでしょうか。塗装(下塗り)本日から、附帯塗装も進めます。破風板の、下塗り密着プライマーの塗布。上塗り続いて、先程の破風板は上塗り。ラジカル制御高耐候シリコン樹脂で。進めます昨日は、1階の屋根の下塗りでした。本日は、2階屋根の施工です。非鉄金属用密着プライマーの塗布。中塗りと上塗りは、遮熱塗装です。中塗り工程まで、完成。上塗りは、後日行います。本日は、外壁の付帯塗装を完成します。本日の最後は、エアコン冷媒管保護テープのまき直し。明日は、屋根を仕上げます。遮熱スーパーパラサーモシリコンの上塗りです。屋根も、完成しました。あとは、仮設足場の解体です。全ての工事の、完成です。