ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。外壁サイディング塗装・屋根葺替え工事です。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。本日の高圧ジェット洗浄ですが、ご近隣の方への配慮として足場ネットにビニールで養生して飛散防止に努めます。洗浄は、いつもの通り屋根から洗ってゆきます。続いて、外壁ジョリパットの洗浄。経年の汚れやカビ、藻類を掃除して塗装素地を作ります。お約束のベランダ床面の、洗浄です。次に、保護タイルを取り外して防水層を洗浄。保護タイル下のマットも、洗っておきました。最後にカーポート土間コンクリートを洗って、洗浄の完了です。洗浄も終わり、塗装工程前の準備。サッシ廻りや換気フードの貫通穴廻りを、コーキングで止水します。コーキング用密着プライマーの塗布から。必要箇所に、止水処理。週末は、台風が接近するかもしれませんので対策して帰ります。各所、ビニール養生を行います。施工中の塗料が付着してはいけない箇所を、守ります。■塗装前のエアコンカバー外し外壁ジョリパット付属のエアコン冷媒管保護カバーは、ジョリパットをきれいに塗り込むため一度、取り外しておきます。本日から外壁の、塗装工程です。お打ち合わせの下塗りから、上塗りまでオール防カビ仕様です。施工後の、藻類の発生を抑制してくれます。本日は、クラック処理(ひび割れ)です。下塗り材で埋まらないクラックを、Vカット。施工後の地震等を考慮して、自閉型の特殊防水にて対策します。各所、クラック(ひび割れ)処理の様子です。中塗り破風板の中塗りも、少し進めました。本日は、ここまでとします。上塗り昨日の、続きです。ハルス複合アートフレッシュ、ジョリパットの風合いを活かした改修工事に、ぴったりの塗材です。色分け箇所の、中塗り工程と上塗り工程です。こちらも、中塗りと上塗り。■別色で仕上げる外壁です残っているジョリパットの、中塗り工程です。色分け箇所との取り合部は、再度ビニール養生を行いました。■別色で仕上げる外壁で(3色目)本日は、外壁ジョリパットを仕上げます。今回は3色の色分けを行いますが、一番面積の多い箇所の上塗りです。写真では、乾燥途中のつやの感じでご確認をお願いいたします。本日から、コロニアル屋根のカバー工法です。気温が心配だったため、ブルーシートで養生しながら防水シートを、敷き込みます。軒先から雪止めと、リッジウェイを葺きます。色は、アーストーンシーダー。イメージはいかがでしょうか。本日は谷板金の施工までです。明日も、よろしくお願いいたします。■屋根葺き替え工事(続き)本日は、屋根の残っている箇所を仕上げます。棟包み板金の解体からです。■防水シート敷き込み水下、屋根の低い箇所から防水シートを敷き込みます。写真は各所、防水シート敷き込みの様子です。リッジウェイも、軒先から施工します。雪止めも同時に施工してゆきます。屋根の本体工事の完成です。■棟押さえを新しくします仕上げは一番高い箇所、棟包み板金の取り付けです。新築時は下地の貫板が木製でしたので、樹脂貫にして施工後ビスや釘が抜けないよう配慮しました。防水コーティング本日は、ベランダの施工です。床面塗り継ぎプライマーの、塗布。保護塗装の、トップコート。お昼ご飯の後は、床面の保護タイルの敷き込みです。タイルと防水層の間の保護マットの敷き詰め。最後に保護タイルを元に戻します。屋根の完成の様子です。■すべての工事が完了しました仮設足場の解体も終わり、完成しました。誠にありがとうございます。皆、気持ちよく仕事に専念できました。今後は、自主点検に励みますので今後も、よろしくお願いいたします。ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。