(JAXA)にかけての人工衛星打上げ用液体ロケット(液体の燃料と酸化剤を用いたロケット。固体ロケットと対比される。)での打上げ延期の理由についてご披露します。打上げが延期される理由は数々ありますが、大きく分けて次の4つに絞られます。・ロケットの不具合・修理のため(ロケット関連設備を含む)・人工衛星の不具合・修理のため(人工衛星関連設備を含む)・荒天(雨、風、雷等)のため・安全確保のため(打上げ時警戒区域への船舶の侵入等)これまでの大型液体ロケットは、6種類打ち上げられてきています。打上げ機数5機これらのロケット(打上げ機数合計66機)における打上げ延期理由は次の表の通りです。0.0打上げ日の延期に関することをまとめると次の通りです。当初の打上げ予定日から約10日の遅延が平均で起こる。現在運用中のH-IIAロケット及びH-IIBロケットはこれを下回る。ロケット及び衛星系の理由による延期が優位を占める。比率の高いのが設備を含めたロケット系の原因によるもの。天候による延期は少ない。現在運用中のH-IIAロケットについては、打上げを失敗した6号機のロケット系トラブルによる延期(80日)を除けば(上記表では4.0日となっているものが)約1.3日となる。H-IIBロケットの打上げ延期は天候によるもののみで、このことからロケット及び(これまでは常に)そのペイロードであったHTV(宇宙ステーション補給機「こうのとり」)各々のハードウェア・ソフトウェアの安定性が解る。H-IIAロケットもここ11機は連続してロケット系の理由での延期は0日である。天候による延期は、全機種平均と同じ約1.4日。)に係る打上げ延期は1度あったのみ(1976年)。打上げ時刻遅延への影響は数度あった(1977年、1994年、2002年、2008年、2015年)。いずれにしてもここ数年の打上げについては非常に安定しており、予定日の予定時間打ち上がることが非常に多くなっています。万一打上げが延びても、最近のデータによると1泊程度増えるだけです。運用と機能維持管理などの技術サービスを提供しております。サービスを中心に広範囲なサービスを担っております。