年末の業者の休み、従業員の休み、工事の最終局面などが重なりかなり忙しかった週でした。1、年末の各業者への段取りについて毎年、年末は各業者がしまることになり、日程調整を組むことが難しいのは4年目の今回は理解しているつもりでいました。1件の商業物件で現状は自分が納得しない結果に終りました。年始から残念な気持ちです。逆にこの気持ちを年始よりもてたことに感謝して今年も色々な人にお役に立てるように創意工夫をしていきます。自分が最後の詰めまで介入して「裏づけ」をしなかったこと。すれば、どの業者がいつにしまり、いつまでに決めないと材料が搬入されないので、選択肢はこれしかないなど、的確なアドバイスが出来たと思います。いつも、金額と納期の2大重要素を基礎に色々と打合せを進めることが重要。今週は、電気、DATAケーブル取り付け打合せ2件分くらいの大きな物件のために、打合せ時間も通常物件の2件分の時間がかかっています。実際に、自分達が指示した配線と今回業者が配線していたケーブルが違うものでお客様を驚かす結果になってしまいましたが、「完全に電気業者のミス」によるものなので、交換という結論にいたることになりました。3、商業物件の2分割工事ビルディングコンセント認可に半年近く待ったのではないかと思う商業物件をようやく年末に開始でき、年末にはぎりぎりで2F部分の重量がかかる基礎確認のためのインスペクションをパス。同日に水道検査のインスペクションもパス。確保を考慮してディナーエリアを先に工事完了をさせるという手順を組む。今年になりやっと、業者が開き、2F部分を支えるための250mm鉄骨を入れ込む今週にディナーエリアのペイントが完了。来週10日には基礎フレームのインスペクションの予定があり、そのために細かい大工作業も行いました。キャビネット取り付け学校移転に伴い、多くの既存キャビネットの取り外し、取り付け作業を行っています。ごみ削減、経費削減を含めて良い効果だと思います。同じ場所で同じ組合せではないので、そんなんに簡単にはいきませんでした。引越し業者さんの素晴らしい配置のために、大きな商業物件でどこになにがあるのかを探すのも1仕事という感じになっています。取り付けた後にキャビネットをみるとやはり爽快感があります。「古物再生」という気持ちが嬉しいからでしょうか。