エアコン室外機は、洗浄後の汚れの付着が見られましたので、洗い流しました。こちらは、破風板のアンテナビス。使用しないとのことですので、抜いておきます。頭が出ている破風板を固定する釘は、打ち直します。最後に軒天を、カチオン系つや消しタイプで塗装しました。下塗りお打ち合わせのモニエル瓦用、下地強化プライマー。遅延浸透タイプの、特殊な下塗り材です。面積を決めてから1回目の塗布。続いて、先程の箇所を2回目の下塗り塗布。このように、半乾燥状態で塗り重ねてゆきます。このあとはお天気が心配なため、中断しました。明日以降は、お天気次第ですが外壁と屋根の施工を日々、判断しながら施工します。本日は、外壁廻りの施工を進めます。塗料が付着しないよう各所を、守ります。下塗り南面と東面のから、施工します。写真は、下塗り工程の様子です。中塗り工程の前に、クラック処理です。お打合せの超耐候ハイブリッドシリコン、プレミアムシリコンです。写真は、中塗りのようすです。中塗りの乾燥待ちの間に、門廻りの下地調整。クラックの処理を、行いました。上塗り本日の最後は、上塗り。昨日の続きで、南面と東面から施工しております。お天気が気になりました屋根の、続きです。NTスラリー強化工法。NTスラリー、2回目の塗布。表面のスラリー層を通過して、モニエル瓦本体に浸透するまで塗り込みます。本日は、ここまでです。昨日の、残っていた下塗り工程後の写真です。密着テスト、下塗り塗膜にカッター等で切れ目を入れます。粘着テープで、切れ目を入れた箇所がテープに付着しないか、チェックします。ここまできちんと施工したか、確認してから中塗り工程へと進みます。本日は、北側のモニエル瓦から施工しました。■台風対策あとは、台風対策で完了です。■南面のモニエル瓦塗装お天気も回復して、工事再開です。本日は残っている南側のモニエル屋根を、施工します。遅延浸透タイプの、下塗り。3工程目、お打合せでは2工程の予定でしたがモニエル瓦の劣化状況に合わせて、判断します。下塗り完了ですが表面があめ色ですでにピカピカ。■スウェーデンハウス住宅の風合いを生かす付帯塗装の破風板は、キシラデコール塗装1回目と2回目。外壁の飾り幕板も1回目と2回目の塗布。本日は、南面のモニエル屋根を仕上げます。写真は、遮熱スーパーパラサーモシリコン中塗り。施工前と比べてください。これにて、モニエル屋根は完成です。次に、付帯塗装の下地調整。1回目と、2回目のキシラデコール塗装。引き続き、スウェーデンハウス特有の木製サッシの施工です。1回目と2回目の、キシラデコール塗装。釘打ち直しお庭のウッドデッキは、釘を打ち直してからキシラデコール塗装です。防腐剤塗装こちらは手すりの施工の様子。養生&下塗り本日は残している外壁サイディングの北側と、西側の施工に取り掛かります。ビニール養生後、下塗り。サイディング中塗り外壁サイディングの続きです。北面、西面ともに中塗り工程。ここで一度乾燥させます。サイディング上塗りごはんでエネルギーを補充後は、先程の中塗り面の仕上げ。各所、上塗り工程です。はがしビニール養生を撤去して、外壁サイディングも東西南北上塗りの完成です。本日から外壁サイディングの目地を施工します。既存の古いコーキング材の撤去からです。木製サッシの、廻りも同様に。本日も、外壁サイディングの目地コーキングです。古いコーキング材を撤去後、コーキング用密着プライマーの塗布。ボンドブレーカー貼り付け。」3面接着防止で、超耐候のSRシールH100の伸縮性能を100%発揮させます。サッシ廻りも、同じくです。同時に、スウェーデンハウス特有の木製サッシは、キシラデコール塗装。外壁サイディングの目地の、続き。コーキング用密着プライマーの塗布後、3面接着防止のボンドブレーカー貼り付け。補修お打合せのウッドデッキ脇のたて樋は、ジョイントパーツにて交換しました。仕上げは、お打合せのの色で塗装してます。防水コーキング外壁のワーキングジョイント目地も終わり、本日は木製サッシのコーキングです。外壁の色とは変更して、木製サッシに合うよう打ち替えました。残っている付帯塗装の雨樋も、進めます。木製サッシ用の、コーキング工程。外壁サイディングをきれいに塗り込むため、取り外した配線関連も元に戻します。工事前は、金属の固定金物が使われていたため、施工後さびないよう樹脂製品に交換しました。本日は、ウッドデッキを仕上げます。各所、キシラデコール塗装1回目と2回目の塗布。手摺も、1回目と2回目の塗布。外しておいたフェンスを元に戻しました。本日は、門廻りの施工です。門塀に付属しているポスト廻り等、塗料が付着しないようビニール養生。