†trackerで、タスク、工数、進度をメンテナンスしているとして、それを読み込んで、下記を記録します。「バーンダウンチャート用のテーブル」(全タスクの未消化な工数の合計)テーブル形式で記録されたこの統計値は、PukiWiki/チャート表示プラグインを使用して描画することができます。†#progress_tracker(PukiWiki/progress_trackerプラグイン/チャート用テーブルページ,progress_tracker_sample,PukiWiki/progress_trackerプラグイン/サンプルプロジェクト)tracker側で作業がすすんで、stateを30%から50%などに変更したらこのボタンを押します。すると、残り工数を計算し、チャート用テーブルページを更新します。チャート用テーブルページの各表で、今日の日付のレコードがあればその値が更新されます。なければ、その日付のレコードが新規に追加されます。chartプラグイン、trackerプラグインがインストールされている必要があります。trackerプラグインはデフォルトでインストールされているはずです。progress_trackerプラグインを解凍してディレクトリ構造をそのままにしてアップロードします。trackerの基準ページ,trackerの設定ページ)種別ブロック型プラグイン概要trackerで生成されたページ郡を読み取り、工数、進捗を元に、進捗管理用の表を更新します。しろくろのへやのぱんださんには多大なる感謝を申し上げます。」が記録されるページです。事前にページだけは作成しておく必要があります。trackerの基準ページtrackerプラグインの第1引数と同じです。trackerの設定ページtrackerプラグインの第2引数と同じです。事前にhttp://home.arino.jp/?tracker.inc.phpをご確認ください。progress_trackerプラグインではtarckerの記述にさらにいくつかの定義を追加しています。進捗を測るために次のフィールドがなくてはいけません。fields|項目名|見出し|形式|オプション|デフォルト値|h|state|状態|select||||manpower|工数|text|10||stateの選択肢は自由に設定可能です。state|見出し|セルの書式|h|レビュー|BGCOLOR(#ffffff):%s||差戻し|BGCOLOR(#ffffee):%s||90%|BGCOLOR(#ffffee):%s||80%|BGCOLOR(#ffffdd):%s||70%|BGCOLOR(#ffffcc):%s||60%|BGCOLOR(#ffffbb):%s||50%|BGCOLOR(#ffffaa):%s||40%|BGCOLOR(#ffff99):%s||30%|BGCOLOR(#ffff88):%s||20%|BGCOLOR(#ffff77):%s||10%|BGCOLOR(#ffff66):%s||受け入れテスト作成|BGCOLOR(#ffff55):%s||未着手|BGCOLOR(#ffff44):%s||リリース|BGCOLOR(#ccccff):%s||ペンディング|BGCOLOR(#ccddcc):%s||却下|BGCOLOR(#cccccc):%s|このそれぞれの状態に対して、進捗率を定義します。下位層のページがありません。†コメントはpukiwiki:自作プラグイン/progress_tracker.inc.phpの方でにお願いします。3.7.7をリリースしました。