この日は杉並のH邸の基礎の配筋検査でした。今月の25日が、上棟予定です。同時に三つの現場が動くことになります。それにしても基礎でこんなに大きいとは!東小金井の家は床暖房のパネルを敷き、フローリング材を貼り始めています。この日は、家具屋さんと鍛冶屋さんとの打合せです。大工さんが内部の工事にかかり始めると、気持ちが焦ってきます。大事な変更を現場に伝え忘れていないか、下地の補強をする箇所はもうないかなど。国分寺の現場は、外断熱の断熱材がそろそろ貼り終わります。バルコニーに掛かる屋根の下の部分を、現設計どおりタレ壁をつくり、フラットな天井にするか、今のままの状態で屋根面に沿って軒裏を張り上げるかちょっと迷いました。この時期にバルコニーから見上げるととても開放的で気持ちが良いのですが、夏場の日差しを考えると庇の出が少ないので、お施主様と相談の上、現設計どおりにすることになりました。現場で新たに発見することがあるのです。>>省エネに配慮した居心地の良い住まいを提案しています。メッセージを入力してください。