企画の作業スケジュール企画の作業スケジュールは、言うまでもなく、「8実現のための具体策」を「9スケジュール」に落とし込み、企画の具体的内容を、時間軸(月・週・日など)に割り付けた表示を言います。10実績[完了時の姿]7成功要因・ハードル解除8実現のための具体策9スケジュールこのスケジュール表示によって、企画作業のスタートからゴールまでの道筋と達成時点が明確化され、作業チーム自身のスケジュール管理と企画責任者等への進度実績報告がなされることになります。スケジュール表示の方法スケジュール表示するには、「8実現のための具体策」を「時間単位の作業」に置き換えた上で、右図のような3つの表示方法から選択して利用します。[A;ガントチャート表示]は、一般的に利用されている方法で、利用し易いと言えます。▲▲に比較して、作業の前後関係が分かり易く、作成方法も簡単ですから、利用をお勧めしたい方法です。[C:アローダイヤグラム表示]は、作業の前後関係が分かり易く、クリティカルパスの重点管理やスケジュールの短縮が数値的に計算できるなど、高度な方法(PERT)で、知識と熟練を要するなど難しい方法です。その他のお話お問い合わせ先お電話はこちらメールはこちらお電話大歓迎!土日も対応しています。