ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。工事中の様子は、このページでご説明させて頂きます。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。見積もり調査の時の写真です本日から、工事開始です。仮設足場の組み立てです。明日は、高圧ジェット洗浄にお伺いいたします。高圧ジェット洗浄は、コロニアル屋根から洗浄します。経年の汚れとカビ、藻類を落としてきれいな塗装素地を。次に、外壁廻りの高い箇所の洗浄です。きれいに取り除きます。建物の高圧ジェット洗浄が終わり、本日はビニール養生です。こちらは、ベランダです。明日も、養生作業の予定です。■養生の続き本日もビニール養生の続きです。各所、サッシ廻りの養生。お庭のデッキ廻りと、ベランダ廻りも同様です。下塗り本日から、外壁ジョリパットの下塗り工程です。お打ち合わせの防カビ仕様の、下塗り材です。軒天も、防カビ仕様のカチオン系塗材です。下塗り工程の外壁ジョリパットは、クラック(ひび割れ)処理を行います。中塗り午後からは、ジョリパットの中塗りです。ハルス複合アートフレッシュ。ジョリパットの風合いを残して、耐候性能をアップさせる最適な塗材です。棟押さえ防水コーキング本日から、コロニアル屋根も進めます。棟包み板金の、ジョイント部分の止水処理から。遮熱塗装(下塗り)コロニアル本体は、専用の遮熱下塗りプライマーです。中塗り工程の前に、タスペーサーを取り付けます。塗装塗膜による、雨漏りを防止するためです。遮熱塗装(上塗り)中塗りは、刷毛等で細部からきっちりと塗り込みます。全体は、ローラーで中塗りを行いました。上塗り本日は、外壁ジョリパットの上塗り工程です。夢中で作業しておりましたが、工事写真の撮影が少なくなってしまいました。作業は、きっちりと行っておりますのでご安心下さいませ。本日は、コロニアル屋根の仕上げです。仕上げ塗り外壁ジョリパットも、残っている箇所を仕上げましたジョリパットの改修に最適の、ハルス複合アートフレッシュ。破風板と雨トイの細部を刷毛で塗り込み、仕上げはローラーです。雨トイ本体も、ラジカル制御高耐候シリコン樹脂で。■エアコンテープ直しお約束の、エアコン冷媒管保護テープまき直し及び、貫通穴のパテ処理。最後に、固定バンドを交換して完成です。本日は、門廻りの作業を行います。ポストや表札の養生後、外壁ジョリパットと同じ防カビ仕様の下塗り。下塗りの乾燥を確認して、アートフレッシュの中塗りです。仕上げ昨日の門廻りも、完成しました。■塗装前のビニール養生こちらは、ベランダの完成。後は、仮設足場の解体です。解体まで、しばしお待ちくださいませ。■すべての作業が完了しました!大変お待たせしました。無事、仮設足場の解体も終わりました。