住宅設計打合せの後、高速道路で熊毛へ一部未決定であった床板の色等をクライアントと共に確認しました。内装の下地ボードは施工完了です。外壁の施工も完了し、内部の施工が行われています。窓枠や壁、天井下地も施工が進んでいます。今日は筋交、金物検査と照明スイッチなどの位置確認の為、山陽自動車道で熊毛に来ました。筋交の位置、方向、金物などの確認を1つ1つ行いました。次にスイッチの位置、照明の場所などの確認をクライアントと共に行いました。スイッチ、コンセント等の位置確認は壁を施工する前の移動が可能なこの時期に行います。熊毛の現場に打合せに行きました。筋交の取付け、屋根の施工が進められています。裏山の竹林に向かってLDKから大開口があり、デッキテラスへと繋がり、その上は雨を防ぐ大庇となります。LDKから裏山の竹林が望めます。施工された屋根の通気下地です。今回は樹脂ネット状の屋根下地を使用しています。通常と違い点で仕上葺きの金属板を支えます。棟上の為、朝から熊毛に来ました。山口県の県産材を使用した住宅で、木材のシールが県産材である事を示します。天候も良くピッチ良く工事も進みます。1日良い天気に恵まれ、まだ早い時間にほぼ組み上がりました。先日は基礎底の確認に来ましたが、今日は立上がりの確認、次の工程工事の打合せに来ました。図面でのチェックをすませ、事前に現場で確認をしているので問題ナシです。低い金物が基礎と土台を結ぶアンカーボルトで高い物は基礎と柱を結ぶホールダウン金物です。図面、打合せ、現場・・・何度も確認をします。西へ高速道路を西へ1時間。熊毛の現場にて配筋検査を行いました。本日は事務所検査の後、瑕疵保険の検査となります。通常同様にピッチ、径、継手などを確認して行きます。金物と柱の位置関係や開口との関係など先を考え検査を行います。大きな修正も無く、金物位置や端部補強筋など数点をその場にて修正して頂きました。次はコンクリートの打設です。地鎮祭の為、朝から山口へ。お施主さん、ASJ周南スタジオの皆さんが集まり神社内にて行われました。こちらの神社では四拍手でした。いつもの二拍手になれているので少々戸惑いました。1時間程にて無事終了。脚の痺れは予想の範囲内です。良いお天気のなか高速を西へ。御施主さんと共に縄張りされた建物位置の確認を行いました。建築するにあたり分筆する計画なので、その確認でもあります。昼寝日和、、ある意味試練です。13:15設計打合せ昨年より進めてきた住宅の打合せのため山口へ。何度も打合せをくり返しカタチになってきました。»このページのトップへ。