外壁ジョリパットも、汚れとカビを除去。きれいな塗装素地を作ります。ついでに、サッシのレール内部も。洗浄の最後に、カーポート土間コンクリート廻りを洗浄して、完了です。ありがとうございます。各所、サッシ等のビニール養生です。塗料が付着しないよう守ります。■ジョリパット塗装前にカバー外し外壁ジョリパットに付属のエアコン冷媒管保護カバーは一度、取り外します。ジョリパットを、きれいに施工する為です。■養生の続き養生の続き。残っている1階のお庭廻りです。北側や東側も床廻りを養生しました。■窓周りの防水コーキングサッシ廻りの、コーキング。密着プライマーの塗布後、超耐候の変成シリコンコーキング。施工後の、ひび割れ対策です。写真はこちらの箇所だけですが、必要箇所全てに行いました。続きまして、軒天のカチオン塗装。照り返しのない、艶消しタイプです。本日から、ジョリパットの下塗り工程です。下塗りから上塗りまで全ての工程を、防カビ仕様としました。施工後も、きれいが長持ち。下塗り各所、下塗りの様子です。2回目お打ち合わせの下塗り2回目。カビの発生が激しかった箇所は、2回塗りとしました。2回目の続き外壁ジョリパット、下塗り工程の続きです。写真は北面のカビが発生していた箇所です。2回目の防カビ仕様の、下塗り。クラック処理部分も、もう一度、下塗りを行いました。■ジョリパット専用塗料お昼ご飯のあとは、中塗りです。ハルス複合アートフレッシュ、ジョリパットの風合いを損なわず改修工事に最適な塗材です。中塗りジョリパット中塗りの、続きです。外壁ジョリパットと軒天の取り合い部は、刷毛で丁寧に施工します。明日は、上塗り工程です。上塗り(刷毛)外壁ジョリパットの、上塗りの工程です。中塗りと同様に刷毛で細部からきちんと施工します。上塗り(ローラー)続きまして、全体をローラーで施工。ハルス複合アートフレッシュです。仕上げ外壁ジョリパットは、昨日の続きです。残っていた箇所を、仕上げました。続いて、屋根の施工に取り掛かります。棟包み板金のビス補強と、釘の打ち直し。施工後の台風等、強風対策です。今回は劣化が激しいためおうちあわせの上、2回塗りとしました。写真は、2回目の施工の様子です。中塗り昨日の、続きです。コロニアル屋根の中塗り工程。雨トイ・破風板コロニアルの中塗りが乾くまで、付帯塗装の雨トイや破風板をラジカル制御高耐候シリコン樹脂で。上塗り最後にコロニアルの上塗り。塗材は、遮熱スーパーパラサーモシリコン。日本特殊塗料の塗材で遮熱塗料のパイオニアです。金属部コロニアル屋根のケラバ板金、スレート本体と同様に遮熱スーパーパラサーモシリコンです。■付帯塗装です付帯塗装たて樋やエアコン冷媒管保護カバーを仕上げました。本日はベランダテラスの木枠の施工です。ご説明させていただきました、キシラデコール塗装。木目を生かした塗材で、木の良さを最大限引き出してくれます。■エアコン配管テープエアコン冷媒管保護カバーが取り付けられていない箇所は冷媒管を保護テープを巻き直しておきました。縁切りコロニアルの雨漏り対策。毛細管現象による雨漏りを防止するため、縁切りにて対策。タスペーサーは、コロニアルの割れを懸念して縁切りとしました。防水処理ベランダテラスの屋根アルミ桟、ビスの頭をコーキング止水。プライマー塗布後、一つ一つコーキングしております。仮設足場の解体後にお伺いいたします。防水コーティング仮設足場の解体が終わり、残しておいたベランダ床面の施工に取り掛かります。サンディングにて下地調整。続いて、塗り継ぎプライマーの塗布。トップコートで、完成です。固定バンドも交換しておきます。お気遣いを、ありがとうございます。工事完成時は、ご旅行でお会いできませんでしたので、後日お伺いいたします。■すべての工事が完了しました!完成です。ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。