ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。外壁ジョリパット塗装・屋根葺替え工事です。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。取り外し本日の高圧ジェット洗浄の前に、準備。外壁を、きちんと塗り込むためです。同時に、ジョリパットに付着したツタ類も除去。仕上げは、サンディングで丁寧に。シートそれでは、お車の養生してから洗ってゆきます。高圧洗浄コロニアル屋根から洗浄します。ベランダは、床の保護タイルとFRP立上り部の洗浄です。最後に、玄関床タイルや外階段を洗い流して完了です。■屋根を新しくします洗浄後は、屋根から施工します。写真は、洗浄後の様子。屋根の一番高い箇所、棟包み板金を解体。続いて、防水シート敷き込み。こちらの写真は、換気棟用の加工です。暑くなった天井内部の空気が抜けるよう、加工しました。細部の雨仕舞板金取り付け。ケラバ板金リッジウェイは、西面から施工しました。明日も、よろしくお願いいたします。西側と同じように、軒先から施工します。リッジウェイを、1枚1枚葺いてゆきます。最後に、棟包み板金を取り付けます。ご確認を、お願い致します。本日は、サッシ廻り幕板の下地調整です。ジョイント部分の止水処理ですが、古いコーキング材を撤去します。変成シリコンコーキングで、止水。続いて、付帯塗装の下塗り工程。写真は、シャッターBOXと雨樋の下塗り。養生お車の、養生シートから工事開始。本日も、宜しくお願い致します。■塗装前のビニール養生サッシ廻りを養生して、幕板の施工に進みます。下塗り昨日コーキング止水処理のサッシ幕板は、下塗りの密着プライマーの塗布。裏側に侵入した雨水が塗膜の剥離を起こす場合があるため、全体を特殊防水で守ります玄関廻りも。これで施工後も、安心です。防水コーキングアルミサッシと外壁ジョリパットの、取り合い入隅。変成シリコンコーキングで、止水処理。換気フード等、外壁の貫通穴廻りも変成シリコンコーキングで、止水。防水処理(続き)サッシ幕板は、防水処理の上塗り。本日の最後に、明日の準備。施工しやすいよう、一度デッキ材を外して帰ります。下塗り外壁ジョリパットの下塗り。下塗りから防カビ仕様で、施工後のきれいも長持ち。2階の屋根との間の、ジョリパット下塗り。ベランダ面以外を、進めます。晴れ間にお洗濯ものが干せるように。中塗り本日から、中塗りです。ご指定の色で、進めます。色分けこちらは、色分け箇所のアートフレッシュ。塗り込みサッシ廻りの刷毛作業。明日以降の、上塗り工程に備えます。軒天と外壁ジョリパットの取り合い部や、ひさし板金の裏側もきちんと塗り込みます。雨トイ、軒周り付帯塗装の雨樋や、軒の換気口も進めました。仕上げ外壁ジョリパットの仕上げ。各所、ジョリパット改修にピッタリのアートフレッシュ上塗り。防カビ仕様の下塗りまで。中塗り外壁ジョリパットに、中塗り工程。軒天も、同時に進めました。外壁ジョリパットが乾燥するまで、付帯塗装を進めます。■サッシ幕板の仕上げ塗装こちらは、サッシ廻りの幕板の施工。仕上げ上塗り最後に、外壁ジョリパットのアートフレッシュ上塗りです。基礎廻りの、水切り板金から施工開始です。アルミ笠木と、外壁ジョリパットの取り合い部を、コーキング材で止水処理。コーキング用密着プライマーの塗布も、忘れません。外壁ジョリパットをきれいに塗り込むため、取り外したエアコン冷媒管カバーも元に戻します。冷媒管カバーが無い箇所は、保護テープにて対策しました。付帯塗装の仕上げです。復旧ムムッ、エアコン冷媒管保護カバーを元に戻そうとしましたが、ジャバラ部分が劣化してしまっています。お打ち合わせにはなかったですが、新しい物に交換しておきます。本日の最後に、サッシ等そうじします。します今回は、足場を解体しながらウッドデッキの施工を、行います。各自、手分けしながら作業しました。塗料は、ウッドデッキにぴったりのキシラデコール塗装。外してあったデッキ材も元に戻します。ウッドデッキも、完成です。■すべての工事が完了しました!足場の解体も終わり、全ての工事の完成です。お車の移動や工事中のご協力を、ありがとうございました。今後は、自主的に点検等、お伺いいたします。今後とも宜しくお願い致します。ジョリパットの汚れの落とし方ひび割れの直し方。ジョリパット壁ひび割れの直し方。