工事中の様子は、このページでご説明させて頂きます。裏側」を、ご確認ください。10年~15年に一度の塗替え工事。全力で工事をさせて頂きます。外壁サイディングの高圧ジェット洗浄です。きれいな塗装素地を、つくります。同時に、シャッター廻りやガラスサッシも洗います。南面のタイルも、同様です。お打ち合わせの玄関タイルと、アプローチ石畳みもきれいになりました。洗浄の最後に、フェンスや門廻りを洗浄して帰ります。本日は、下地調整です。破風板は、ジョイント部分の古いコーキング材を撤去。変成シリコンコーキングを、打ち替えます。コーキングサッシ廻りも、同様です。外壁サイディングに付属している、1階と2階の間の幕板は天端を止水処理。施工後の塗膜剥離を防ぐ、大切な作業です。取り外しビニール養生ですが、その前に外壁のエアコン冷媒管カバーを一度、取り外しておきます。塗料が付着してはいけない箇所を、養生します。一部は、通風ができるように養生しました。軒天や、ベランダ下の施工から。下塗り外壁サイディングも、同様に進めます。補強固定お打ち合わせの、外壁サイディング。浮いてしまっている箇所を、ビスで補強します。念のため、ビス頭は、止水処理を行いました。中塗り外壁サイディングの中塗りから、工事開始します。上塗り(仕上げ)次は、上塗りですがその前に軒天を仕上げます。上塗り続いて、サイディングの上塗り。ラジカル制御高耐候シリコン、パーフェクトトップです。こちらは、ベランダ内部の上塗りの様子です。外壁サイディングの上塗りも終わり、付帯塗装をメインに進めます。霧除け(窓のひさし)の、下塗り密着プライマー塗布。パーフェクトトップで。シャッターBOXも、同様の工程で施工します。外壁の1階と2階の間、幕板は釘穴から施工後の雨水が侵入しないよう、止水処理を行います。目地の古いコーキング材を撤去。本日は、ここまでです。本日は古いコーキング材の撤去をひたすら行いましたが、撮影は割愛させて頂きました。写真は、明日以降お天気が心配なためテープで雨仕舞。雨で雨水が侵入したことはないですが、念には念を入れます。塗り重ねます本日は、付帯塗装を進めます。写真は、破風板の中塗りと上塗り。下塗りの1階と2階の間、幕板も中塗りと上塗り。■雨トイの塗装こちらは、雨トイの中塗りと上塗り。ラジカル制御高耐候シリコン樹脂です。コーキング外壁サイディングの目地。コーキングの密着プライマーです。3面接着防止の、ボンドブレーカー貼り付け。新規変成シリコンコーキングで、完成。防水コーキング(重要)1階と2階の間、幕板もプライマー塗布。仕上げは、変成シリコンコーキング。復旧お約束のエアコン冷媒管カバーも、取り付けました。■雨トイの塗装その他、付帯塗装も仕上げてゆきます。板金部塗装2階屋根の谷板金の施工です。密着プライマーを塗布して、ラジカル制御高耐候シリコン。雨押え板金や、外壁サイディングの飾りもラジカル制御高耐候シリコンです。仮設足場の解体後にお伺いいたします。すべての作業が完了しました仮設足場の解体も終わり、全ての工事の完成です。今後は、自主点検にお伺いいたします。