自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。垂木間に高性能グラスウールを充填し、その下にネオマフォームを張り上げ、気密テープ処理となります。基礎断熱は、立ち上がり、外周部の土間部分にスタイロフォームを施工しました。建て主塗装工事が進んでいます。下屋根の施工後に、二度掛けの足場がかかりました。コメント(0)|漆喰塗り室内壁仕上げの漆喰塗りが始まりました。プラスターを下塗りした壁に漆喰を付けていきます。室内は漆喰の接着剤として混ぜてある海藻の匂いが満ちて磯の香りがします。水の引き具合を見ながらコテで押さえて平滑にしていきます。居間吹き抜け上部の漆喰塗りは終わっています。乾燥すると漆喰の白さが出て来ます。左官工事は今週末から外壁ジョリパット塗りの準備に入り、来月4日に仕上げ塗予定です。外断熱材の上には透湿防水シートを施工し、胴縁で押さえます。下屋根上の外壁部取り合いのルーフィング立上りの確認です。外壁下端に土台水切りを取り付け、タイベックシルバーを上側に来るように納めます。室内では床下地の準備工事が進んでいます。マスを解体し、下水本管への接続管をそのまま使用します。接続管と新規下水最終マスの配管を結ぶ工事を最初に行います。新規最終マス配管から勾配を追って外部配管の深さを決めていきます。今週中に設備外部配管を行い、来週より基礎工事に入る予定です。屋根葺き工事を行いました。建て方時に敷いたルーフィングの上に再度ルーフィングを敷き込みです。所定の重ね幅や継ぎ手長さを満たしているかを確認します。屋根は勘合式のガルバリウム立平葺きを採用しました。山部分に屋根材同士をかみ合わせながら施工していきます。サッシが搬入され、取り付け工事が進んでいます。現地で打合せ、確認を行いました。コメント(0)|漆喰下塗り1階各室の漆喰壁下地プラスター塗りが進んでいます。建て主さんプラスター塗り体験です。左官コテを持ち、初めての塗り壁体験です。プラスターをコテ板からコテに乗せ、ボードに押し付け伸ばす作業を体験していただきました。1階居間もプラスター下塗りが進んでいます。2階は下塗りが終わり薄いグレーの仕上げになっています。グレーの壁が白くなると一段と明るくなります。外張り断熱材の工事が進んでいます。構造部や断熱材同士の取り合い部やには気密テープを貼り、気密を取っていきます。外壁の下部には防蟻・防湿テープの蟻返し部分も施工されています。室内は根太掛けも一部施工されています。建て主さんの塗装工事も進んでいます。コメント(0)|完成見学会のお知らせ2現在、富岡市にて建設中の「抽斗(ひきだし)の家」完成見学会を建て主さんのご厚意により開催することになりました。省エネ住宅、建て主工事、分離発注について等(午前・午後共に内容は同じです。駐車スペースに限りがあります。事前予約をお願いします。参加を希望される方はご連絡ください。案内図をお送りします。コメント(0)|完成見学会のお知らせ現在、富岡市にて建設中の「抽斗(ひきだし)の家」完成見学会を建て主さんのご厚意により開催することになりました。省エネ住宅、建て主工事、分離発注について等(午前・午後共に内容は同じです。)駐車スペースに限りがあります。事前予約をお願いします。参加を希望される方はご連絡ください。案内図をお送りします。「抽斗の家」は開放的な敷地に建つ平屋建ての住宅で、敷地の環境の良さを生かしたゆとりのある空間が広がる住宅です。収納のための引き出しが多いことも特徴で、家全体が生活の豊かさや多様性を引き出していくことを期待しています。建て主が直接材料や職人の手間を支払う分離発注方式により建てられ、建て主も自ら工事に参加しています。当日は住宅相談にも応じることができますので、自然素材の家づくりや建て主工事に興味のある方は是非お越し下さい。東電の通電が終わり室内照明器具が点灯するようになりました。サッシ工事は網戸取付とサッシ調整を行いました。鏡は明日取付予定です。