[現場日記・阪南の家(注文住宅)]阪南の家が無事引渡しとなりました。天候の関係で外構工事が遅れましたが、明日2日にガレージにコンクリートを打設するとすべて完了です。[現場日記・阪南の家(注文住宅)]ガレージの土間のコンクリート打設は雨のため中止。これは明日への順延とならず、5月1日に延期となりました。勝手口の階段のモルタル鏝押さえも雨で先送りで明日となりました。27・28にちは植栽作業が行われるため現場を開け、コンクリートの打設だけが引渡しの日に間に合わない結果となりました。[現場日記・阪南の家(注文住宅)]外部の足場も取れてすっきりしました。外構工事が始まります。大小の瓦礫が多く、整地が大変です。内部ではクロス貼り工事も完了し、水道設備や電気設備の工事に追われています。本日庭のウッドデッキも出来上がり、竣工に向けて見栄え良くなってきました。[現場日記・阪南の家(注文住宅)]クロス貼りの下地も出来、天井からクロスを貼り始めました。この現場は天井・壁すべてがクロス貼りなので約1週間ほど掛かる見込みです。外部ではシーリングや樋掛けを予定しており、13〜14日には足場を解体できそうです。[現場日記・阪南の家(注文住宅)]外壁の左官部分の仕上げが進んでいます。左官工事も順調に進み予定通りに完了する見込みです。玄関のアプローチに基礎も順調で、明日からは内装クロス貼り工事に入ります。無事、新芽が出てきました。