[現場日記・桃山台の家(注文住宅)]完成に向けて着々と進んでいます。本日は畳を敷きこみました。畳の間は2箇所あり、1箇所は縁なし畳、もう1箇所は縁つき畳を敷きこみました。イグサが全く陽で焼けておらず青々しく、とても良い香りがします。これで内部は玄関のタイル貼り工事を残し、大方完了です。[現場日記・桃山台の家(注文住宅)]先日洗い工事も終わりすっきりとした室内となりました。本日は清掃され綺麗になった床を塗装しました。塗布した塗料はドイツのリボス社の物を使用しました。同時進行で中庭では久しぶりに大工が登場しウッドデッキを作成しました。内部はクリアー塗装でしたが、外部は柔らかい赤色で塗装を行いました。[現場日記・桃山台の家(注文住宅)]暑い日が続く中、今日は屋内でキッチンを取り付けました。KITCHENを採用しました。材料を建物内に運びこみ、箱から取り付け部材の順番に取り出しました。順序良く組み上げ、キッチンの天板をはめこみました。ステンレスを主体としたモノトーンできれいなキッチンができあがりました。キッチンを取り付けている片隅では、階段を取り付けました。当社ではよく採用している稲妻型の鉄製階段です。レーザーで階段を稲妻型に切り落とし、踏み板と溶接して作成しています。現在は錆止めで赤色の階段ですが、明日には塗装を行いシルバー色に染まります。中庭上部のバルコニーにも手摺を取り付けました。昼のギラギラとした空とは異なり、やさしい光が射していました。(夕方でもまだまだ暑いですが。[現場日記・桃山台の家(注文住宅)]ようやく6月の中旬から掛かっていた仮設足場を取ることが出来ました。当現場は順調に進み2ヶ月程で足場を解体することが出来ました。外壁が柔らかい白色、屋根が銀色、空は透き通った青色でとても建物がきれいに見えました。内部ではクロスを貼るための下地処理中です。お盆明けから竣工まで戦争になりそうです。[現場日記・桃山台の家(注文住宅)]晴天の下今日外壁吹付け作業を行いました。先日、窓など開口部を養生し、接着力が強くなるようシーラーを塗布しました。その下地処理の上吹付けを行いました。当現場ではアイカ工業のジョリパットを採用しました。吹付け作業は本日で完了し、明日は軒天井の塗装工事です。無事、新芽が出てきました。