[現場日記・通り抜け土間のある家(注文住宅)]こんばんは。昨日、無事に引渡しが完了しました。工事ブログは最終回です。寒い日が続いていましたが、スッキリと晴れて雲一つない青空のもと引渡しができてよかったです。僕のココロも非常にスッキリしています。引渡し前日は一日掃除の日に決めています。工事を思い出しながら、やり残したことはないかなどと思いながら...。ガルバの谷間に苦戦しながら...。掃除の合間にたくさん写真を撮ってきました、ご覧下さい。最後に、お施主様をはじめ「通り抜け土間のある家」に関わった全ての方々に心から感謝します。ありがとうございました。本当に感謝感謝感謝です。[現場日記・通り抜け土間のある家(注文住宅)]こんばんは。夕方電気屋さんがエアコン等の最終チェックに来ました。外部の残りは表札・ポストです。見えにくいですがポストついてます。これで全工事完了しました。後は掃除、掃除、掃除...です。[現場日記・通り抜け土間のある家(注文住宅)]こんばんは。先日の植栽工事の様子です。シンボルツリーのジューンベリー(落葉)。目隠し代りのシマトネリコ(常緑)。通り抜け土間の向こうに見える樹木。キレイに出来上がりました。[現場日記・通り抜け土間のある家(注文住宅)]こんばんは。今日で外構工事完了しました。天候に恵まれスムーズに行きました。笠木・折板も取付け完了です。エコキュート設置で完了です。終えた所を見に来てください。夜の姿はあまり見れませんので少しだけ...。お越し下さい!植栽楽しみだ〜。[現場日記・通り抜け土間のある家(注文住宅)]こんばんは。今日も土間コンクリート打ちです。寒くなってきたので押さえるのも時間がかかります。8時半に打設して、押さえ終わったのが14時過ぎです。夕方には、建具屋さんが他の現場の帰りに建具の調整に来ました。天井いっぱい(H=2400)なので、どうしても反りが出てきます。今回はくくみと呼ばれる部分を調整しています。明日はパーゴラの笠木取付けです。無事、新芽が出てきました。