自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。軒天で残っていたポーチ杉縁甲板張が終わりました。Lがつなぐ家は杉縁甲板を外部で使用するのは軒天だけなので、多く塗りすぎて余っても他に使用する場所がないのため、少し少なめに先塗塗装を行ってもらいました。ポーチ残しで張って不足分の枚数が分かった所で残しておいた未塗装板に追加で塗ってもらい、乾燥後ポーチ軒天板張としたので、母屋軒天より遅くなりました。外壁にも板を張る家の場合は、外壁張終わりごろに枚数調整を行います。張りあがった軒天です。一等材(節有)の板の中でも、先塗をするときに建て主さんが節の少ない板を分けておいたので、節無しの板のような材で張る事が出来ました。今日・明日から2階床板張が始まります。床板は厚さ25ミリの桧無垢板を本実加工した材を使用します。2階床が張りあがると、屋根断熱材入れ~2階天井板張に進みます。木工事は室内造作が進んでいます。厨房は壁側キッチンカウンターが来週設置となるため、初めにキッチン壁(アイカセラール)張を行います。その後カウンター架台兼収納を作ります。11/7にカウンター設置となります。厨房から水回りへの通路にある物入れ壁が杉縁甲板で張りあがりました。脱衣や収納の造作工事、壁工事に進んでいます。薪ストーブ置き場脇のテレビ設置場所の壁下地張が終わりました。壁掛けテレビを希望されたため、テレビ受け金物取付用に合板を全面に張ります。合板の場合、受け金物の位置がどこになってもビス留め付けが出来ます。合板の上にラスボード張漆喰塗となります。外部はラス網が張られ11/2より始まる軽量モルタル塗となります。この頃に外部仕上げの色を検討し、中塗りまでは決定します。建込み9月初めに採寸した室内木製建具が建具屋さん加工場にて製作され現場搬入されました。取り付く場所に合わせて、微調整を行い金物取付を行い建込みます。建具が付くと室内の雰囲気が変わり竣工に近づいている感じを受けます。建込み日と建て主さんの休みを合わせられたので、食器棚収納の吊戸を蜜蝋ワックス先塗をさせてもらいました。建具が取り付くと外さない限り塗れない部分だけを出来る限り先塗をします。取付後でも両面ぬれる建具や取り外しが簡単な建具は、建込み後時間に追われないでゆっくり塗ります。濡れ縁下土間コンクリート打設が終わりました。