自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。前半の超長期住宅講習では、最近の動向・法制度の概要・今後の展開などの話が有り、後半の改正建築基準法は、耐震偽装からめまぐるしく変わった建築基準法や建築士法改正などの概要を聞きました。床タイル昨日、外壁上塗りが終わりモルタル濡れ色に変わりました。これから乾燥期間(軽量モルタルのためメーカー施工要綱夏場7日、冬場14日以上)を置き仕上げ塗りとなります。今月初めメーカーに色見本を作ってもらい、建て主さんと検討した色も決まり、10/14悪天候でなければ仕上げ塗りとなります。内部は吹き抜け周りの下塗りが終わり明日漆喰仕上げ塗りとなります。玄関・土間は、タイル下地モルタル塗りが終わり、墨出しとタイル割付を行います。明日は床タイル張りとなります。上塗り外壁、軽量モルタル上塗りです。ひび割れ防止に上塗りと同時にファイバーネットを全面伏せ込みます。今日上塗りが終わり、乾燥期間を経て仕上げ塗りとなります。内部漆喰塗りは厨房壁が終わりました。明日から引き続き室内壁塗りとなります。トイレはタイル床となります。タイル割付に伴い、寸法切りしたタイルを並べ目地具合を見ます。この後、接着張り、目地詰めとなります。漆喰塗りが進み2階は今日でほぼ終わります。漆喰壁が塗り上がった部屋は漆喰の色と水分のせいか、すがすがしい感じを受けました。1階は厨房の下塗りが終わり、仕上げの漆喰塗りに入ります。浴室窓台に御影石を備え付けています。防水シートで窓下とハーフバスをしっかりと防水し、御影石の窓台を取り付けます。外部は、昨日の天候によりモルタル上塗りを29・30日に延期となりました。サッシ廻りはコーキングを行い上塗り時に塗りこみます。昨日から建て方を始め2日目になり垂木が上がりました。垂木が取り付くと屋根の大きさが実感できます。東棟の屋根は未だですが、屋根が上がると3棟となり家並みが出来たようになります。しになり和風の雰囲気が強くなります。軒先には防虫網を用いた通気用の換気口が付き、小屋裏換気となります。建て主さんに用意して頂いたお茶とお茶菓子で3時の休憩です。左官漆喰壁塗りサッシ廻りコーキング工事です。後にサッシ廻りをコーキングします。モルタル壁は、サッシ周りまで塗り込めるので、コーキングをしなくても仕上がりの見た目は変わりませんが、仕上げ塗り前にコーキングをしておくと安心です。外部は下塗りの乾燥期間です。モルタル部分のコーキングが終わるので一日あけ26・27日で上塗りを行います。室内は、2階の漆喰塗りが進んでいます。子供室が終わり寝室の下塗りに入りました。明日漆喰上塗り、来週一階に入る予定です。内部漆喰塗り外壁左官工事モルタル下塗りです。開口部廻り、梁廻りはファイバーメッシュを伏せ込みしながら塗ります。今日で下塗りは出来上がり、9/24開口部廻りコーキング後上塗りに入ります。内部は昨日プラスター下塗りを行った壁に漆喰コテ押さえ仕上げを行います。下塗りを行った壁に順次漆喰塗りを行い仕上げていきます。大工さんが浴室窓の面格子取付に来ました。建て主さん塗装先塗りをするので取付が今日になりました。左官工事、外張り断熱通気工法用モルタル塗りの下地ラス網張りを行っています。施工マニュアルに基づき、ラスの重ね寸法・留め釘の種類とラス固定の間隔など確認します。通気工法モルタルの特徴は通気縦胴縁の間に補助胴縁を入れます。これによりラス網にモルタルを押し付けてもたわまなくなります。内部は2階から漆喰塗りが始まりました。木部周りの養生テープ張り、ボード継手はメッシュテープ張りを行った後に、下塗り用プラスターを下こすり、中塗りを行います。中塗りまで行った壁は、明日仕上げの漆喰塗りとなります。コメント(0)|木工事が終わり、左官工事が始まりました木工事が今日で終わります。7月中旬からほぼ毎日4人で来ていた大工さんが明日から見えなくなると思うと、何か寂しい感じです。1階トイレが出来上がりました。階段下の狭いスペースに手水鉢を置けるように棚を設けました。梁や火打ち梁のボルト穴部分に化粧板を張った隠し釘頭を取っています。大工さん工事は最後に細かい作業が残っています。今日から左官工事が始まり、外部ラスモルタルのラスシート張りから入ります。工事に先立ち下屋部分の養生を行ってもらいました。板金工事キッチンカウンター収納棚が終わり天井下地組みとなりました。埋め込み照明ボックスを取り付けると一気に天井張りとなります。玄関天井と吊り戸レール取り付け部分です。手前の収納は下足棚になり、壁との間に引き込まれる建具レールは先に付けておきます。洗面化粧台カウンター作成に入りました。タモ積層板を埋め込み洗面器の大きさに合わせ開口します。洗面台下は開放、脇の洗濯機排水をカウンター下に取ります。すると洗濯機置き場の巾が最小限でよく、排水パイプも常時見える位置となり掃除もしやすくなります。外部、ベランダ笠木板金巻きが終わりました。外部は左官塗り壁に何時でも入れます。