午前中にご契約いただき、午後からは地鎮祭です。今回もアニメで有名になった鷲宮神社の神主さんに来ていただきました。地盤調査の結果、補強工事が必要との判定でした。地盤補強工事25.5m~7.0mの鋼管杭を30本打ち込みます。着工に先立ち、地鎮祭の時にお預りした『鎮物』を埋めます。梅雨の晴れ間、本日は遣り方を行いました。根切り基礎工事が始まりました。根切り基礎外周部と地中梁の位置に沿って、根切りが行われました。防湿シート砕石の転圧を終えて、防湿シートが張られました。続いては捨てコンクリートの打設です。捨てコンクリート捨てコンクリートが打設されました。続いて型枠設置と配筋工事が始まります。11.2018年07月04日ミラポリカフォーム基礎外周部外側の型枠が設置され、そこに防蟻性断熱材『ミラポリカフォーム』を取り付けています。隙間のないよう丁寧に施工しなければなりません。基礎配筋(地中梁)地中梁と外周部立ち上りの鉄筋を組んでいます。コンクリートを打設すると見えなくなる部分ですので、こまめに写真を撮ってきちんと記録に残しておきます。と独立基礎の配筋が完了しました。15.2018年07月10日ホールダウン金物・アンカーボルト内側の型枠設置の前にホールダウン金物やアンカーボルトを取付けます。本日は基礎コンクリート打設。いつも通り、立ち上がりと底盤面のコンクリート一体打ちにより、強度を高めています。17.2018年07月12日コンクリート打設2コンクリートの表面を金ゴテで均しながらの作業。家』は床下も換気しています。空気が滞留しないよう隅角部を減らす工夫をしています。ここも建物が完成すると見えなくなりますが、横田建設の家づくりの精神がギュッと詰まった部分なのです。基礎型枠取り外し養生期間が経過し、型枠が取り外されました。上棟に向けてミラポリカフォームに樹脂モルタルの下塗りが行われました。汚れ防止のための養生をして、上棟を待ちます。国産桧を使用しています。明日の上棟に向けて、足場が組まれました。上棟1本日は棟上げです。1階の柱、胴差しが組まれています。上棟2徐々に建物の形になってきました。上棟3猛暑日でしたが急な天候の変化もなく、夕方に無事上棟しました。近隣で同時期に建て始めた大手ハウスメーカーの家は、既に外部が完成しています。早いですね~(^^;それに対して横田建設の家はここから完成まで4~5ヶ月を要します。幣串を飾り、工事の安全を祈願。無事に上棟し、次に屋根の断熱工事が始まります。下垂木が掛けられました。屋根工事(断熱材一層目)下垂木の間に一層目の断熱材を施工しています。屋根工事(断熱材下地)一層目の断熱材の上に二層目の断熱材下地となる合板が張られました。屋根工事(断熱材二層目)下地合板の上に二層目の断熱材が張られました。屋根工事(気密テープ)二層目の断熱材の継ぎ目に気密テープが貼られました。一つ一つの手仕事の積み重ねがとても大事。『いい家』はこうして出来るのです。下垂木と同じ位置に上垂木が掛けられました。屋根工事(断熱材三層目)屋根の三層目の断熱材(ミラネクストラムダ)を上垂木の間に施工しています。野地板が張られ、屋根の断熱工事が完了しました。残すはルーフィングとコロニアルの施工です。屋根の仕上げ材が搬入されました。色はココナッツブラウンです。一般的な住宅の断熱ラインは2階天井面の場合がほとんどですが、『涼温な家』は全て屋根の外側が断熱ラインです。屋根工事(仕上げ)コロニアルグラッサが葺かれました。色はココナッツブラウンですが、角度によっては黒っぽく見えます。本日は指定確認検査機関による金物検査です。断熱工事(外壁)外部では壁の断熱工事が進んでいます。この後は、断熱材の継ぎ目に気密テープを貼る作業です。断熱工事(外壁)断熱材の継ぎ目に気密テープが貼られました。続いて、一層目の断熱材の継ぎ目と同じ位置にならないように二層目の断熱材が張られます。断熱工事(外壁)着々と断熱工事が進んでいます。それでも横田建設にとって、この断熱工事にかける時間は「いい家」づくりには省くことの出来ない重要なポイントです。完了し、内部では電気配線が行われています。来週は気密測定の予定です。給排気ダクト工事センターダクトが設置され、各居室等の排気を一ヶ所に集める6分岐チャンバーも取付けられました。本日は気密測定技能者による気密測定が行われました。野縁(のぶち)建物内部では野縁が組まれています。白いダクトは排気用で、これが6分岐チャンバーに繋がっています。48.2018年10月02日カーテンレール下地・床遮音ボード内部の工事が着々と進んでいます。2階の居室では、各窓の上にカーテンレールの下地が取り付けられ、床合板の上には遮音ボードが張られています。49.2018年10月02日フローリング工事1階では床材を施工中。50.2018年10月09日サイディング工事サイディング工事が始まりました。柄はニューリッジウェーブ、色はビバホワイトです。51.2018年10月20日センターダクト天井や壁に「ハイクリンボード」が張られました。内部では天井材を施工中です。徐々にお部屋らしくなってきました。53.2018年10月24日ベランダ笠木・雨樋工事ベランダ笠木、雨樋、物干し金物が取付けられ、外部の工事はほぼ完了しました。足場の解体が行われ、外観が見えるようになりました。内部工事(建具)内部の建具が取り付けられ、続いてクロス工事が始まります。56.2018年11月05日システムキッチン『奥様のお城』システムキッチンが施工されました。クロスもホワイトで明るいお部屋になりそうです。外部では玄関ポーチのタイル工事が進んでいます。玄関内からビシッと目地が通った仕上がりになります(^^59.2018年11月14日ベランダFRP防水ベランダFRP防水の仕上げが行われました。色はイタリアンベージュです。見るとグレーのような色合いです。外壁の色と良い具合で合っていますね(^^60.2018年11月14日タイル工事完了タイル工事が完了しました。汚れないように養生をしているところです。完成が近づき、外部では外構工事が進められています。1建物本体工事が完了しました。畳は美装工事後に搬入されます。2照明器具が取付けられ、美装工事とカーテン工事を残すのみとなりました。本日は完了検査が行われました。何事もなく検査終了です。土間コンクリートが打設され、コテで均している最中です。含めた全ての工事が完了しました。お問合せ電話ページトップへ。