自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。完了検査を受けました。確認申請提出先の市役所建築課の方が来て、確認申請図面を見ながら申請通りの間取りに出来ているかを確認します。建築基準法上の法的な項目が申請図面の通りに出来ているかも一緒に確認します。検査員の方が「ビニールクロスの家が多く、全ての部屋が無垢板や漆喰塗りなどの自然素材で作られている家は珍しい」と言っていました。外部は設備機器付や雨水配管の接続工事を行っています。明日は朝から駐車場のコンクリート打設になります。工事終盤に行うコーキング工事です。足場取り外し後に工事をした部分と室内の目地や設備機器周りのコーキング工事を行います。竪樋に合わせて雨水排水桝までの配管を行います。外構工事は駐車場コンクリート打設の準備を行っています。コンクリート打設は5/17(金)午前中予定です。室内ではカーテンの採寸を行いました。5/16(木)13:30~市役所建築指導課の完了検査になります。コメント(0)|完成見学会のお知らせ現在、渋川市にて建設中の「個の家」完成見学会を建て主さんのご厚意により開催することになりました。参加を希望される方へ案内図をお送りします。午前・午後共に内容は同じです。駐車スペースに限りがありますので、必ず事前予約をお願いします。住宅内の多くの場所を共有ペースとしてとらえ、居場所を多く設けることで、家族それぞれの趣味や学習などの活動を優先しながらも、家族の気配を感じ、つながりを感じる住宅です。よって使い分けていきます。吹抜けを通して2階オープンスペースへつながる。東オープンスペース(書斎)から中央オープンスペース、居間吹き抜け方向2階和室は客間兼書斎スペース建て主が直接材料や職人の手間を支払う分離発注方式により建てられ、建て主も自ら工事に参加しています。庭と駐車場の仕切りの擁壁工事は鉄筋工事が済み型枠建込を行っています。器具付が進んでいます。器具付は今週半ば頃までの予定です。残っていた木製建具工事の建込が済みました。外部はポーチ木製格子が取り付きましたので、板金工事の笠木巻きや小庇の水切り工事を行っています。板金工事は今日で完了です。明日はガス配管工事を行う予定です。ブロック隣地境界ブロックの施工です。水糸を張り、直線を確認しながら、ブロックを積んでいきます。ブロックにはスリーブ穴を確保し、フェンスを建てていきます。室内では照明器具やコンセントプレートなどの取り付けで進みました。2階オープンスペースです。取り付ける照明器具が配られています。