2018こんにちは、中川です高知は桜の開花宣言がありましたね。春の訪れを感じますね。朝・晩は冷えていますので体調管理には十分注意してください。今回はT様邸の屋根・外壁塗装替え工事の続報になります。前回の記事はコチラhttps://www.heart-homes.net/blog/archives/14190まずは、外壁の塗装替え工事です。サッシ等に塗料が付かないように養生しました。下地塗りにはシーラーという塗料を使用しました。中塗り・上塗りは同じ塗料を使用しました。次に玄関屋根の塗装です。下地処理をして仕上げの塗料で2度塗ります。今回は下地処理として錆止めの塗料を塗りました。最後に足場を解体して終了です。ビフォー&アフター写真になります隣家の方々のご協力もあり、綺麗に仕上がりました。施主様にも喜んで頂きました。散歩をされていた近隣の方からも「綺麗になったね」と嬉しいお言葉を頂きました今回初めてブログを載せさせて頂きました。これからもブログを更新していきますのでよろしくお願いします。塗装等でお悩みのことありましたら、お気軽にご相談下さい。2018こんにちは!!杉内です3月と言えば、卒業シーズンですね先日、私が高校生だった時に中学生だった部活の後輩が大学を卒業したと聞き、月日が経つのを早く感じました!!さて、今回もT様邸の工事について書きます前回の記事はコチラ1https://www.heart-homes.net/blog/archives/141622https://www.heart-homes.net/blog/archives/14177ユニットバスを組んでいる間に、LDKとなる部分を大工さんに解体してもらいました(ユニットバスを組んでいる横で洗面脱衣室の大工工事をすると職人さんが場所を譲りあって動かなくてはいけなくなるのを他の区画をやってもらうことで防ぎました!!)ユニットバスの設置とLDKの解体が終わると床下地組みを大工さんに行なってもらいます。大引きを土台の間に入れます。新設した大引きは真下に束がないので、鋼製束を入れて大引きを支えます。大引きを入れた後は、根太を等間隔で大引きの上に入れます。床の下地張りを行なう前に、キッチンやトイレ等の水廻りの設備配管を行なっておきます(床を塞いでからでも、点検口をつければ床下に潜りできますが作業の効率上問題となるので下地を行なう前に配管しておきます。)配管後、キッチンの設置日が決まっているので、キッチン回りの床と壁を先行して作業しました。床は、ベニヤで下地張りを行い、フローリングを張ります。壁は、下地組みを行なった後に合板を張りキッチンパネルを張りつけます。キッチン回りの壁が出来たら、キッチンを取り付けます!!今回は、ここまでにします。2018こんにちは、中川です今回から初めて投稿をさせて頂きます。今後は杉内と一緒に更新をしていきますので、よろしくお願いしますさて、今回はT様邸の屋根・外壁塗装替え工事を紹介します。今回は狭小地の為、隣家のご協力を頂いて隣家の敷地にも足場を置かして頂きました。次に外壁のビス締めです。外壁が浮いている為、下地を探しながら新たにビス締めを行って外壁の浮きを解消します。ビス締めの後はコーキングの打ち替えです。コーキングの打ち替えは既存のコーキングを全面撤去してから打ち替えを行っています。数日養生してから屋根・外壁の水洗いです。高圧の洗浄機で塗装前の汚れをしっかりと落としていきます。水洗いの後、屋根の塗装替え工事です。今回は屋根の塗装を先にさせて頂きました。狭小地で足場が軒より上に設置出来ていない部分はシートが出来ていないので塗装時に塗料が付かないように隣家の屋根にも養生してます。下地塗りにはシーラーという塗料を使用しました。中塗り・上塗りは同じ塗料を使用しました。今回はここまでとなります。今回は住みながらのリフォームのためT様がある程度の生活が出来るように区画に分けて工事を進めて行きます。型枠にコンクリートを流し入れます!!基礎廻りの補強が終わったら、大工さんに水廻りとなる部分の窓の取付や壁下地に入ってもらいます。壁の下地の際に、断熱材(ロックウール)を入れました。