インスパイアリングの「楽楽販売」構築とは構築の流れ商談フェーズ1.ヒアリング業務内容や管理方法、ご要望などを詳細にヒアリングいたします。ヒアリングは見積提案までに2〜3回程度行います。進め方をご説明します。業務フローやシステムイメージ図のドラフト作成を行い、資料をもとに詳細ヒアリングを行います。相互の理解を深めるため、サンプルシステムを作成する場合もございます。▼3回目2回目の打合せで出た内容を反映し、システム化のスコープ(範囲)を共有します。お客様が現在使われている資料やデータを提供していただき「楽楽販売で実現可能か?」「どのように実現できそうか?」を考えます。ご提供頂くものの内容によっては、機密保持契約(NDA)を結ばせていただきます。各機能に対しての開発工数を見積ります。最適なシステム構築プランをご提案します。開発フェーズ3.キックオフ営業から開発チームへ内容の引継ぎを行います。開発の進め方やスケジュールを確認します。営業が作成した提案資料をもとに、開発チームがより詳細なヒアリングから設計を行います。スクラッチ開発と比べ開発スピードが早いことが特徴です。▼6.お客様確認&修正お客様のフィードバックをもとに修正を加えて、完成度を高めます。いえ、運用して見えてくる部分もあるので、まずは70%程度の完成を目指します!ここが、楽楽販売の特徴!機能単位で(4)〜(6)を繰り返しての段階リリースが可能です。細かな箇所を見つけ、修正していきます。完成度を高めるための、重要な期間です。▼8.システム完成-本番運用テストが完了しだい、本番リリースいたします。これにて一旦完成です。システムの規模にもよりますが、ここまで平均3〜4ヶ月です。改善や運用のお手伝いさせていただきます。