自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。最近記事のRSS最新コメントのRSS最新トラックバックのRSSブロとも申請フォームこの人とブロともになるアクセスカウンターワックス塗りお手伝い壁に貼る杉板に蜜蝋ワックスを先塗しました。連休を利用しての作業ですが、今日はお子さんがお手伝いをしてくれました。小さい時に家づくりに参加したことは、大人になっても心の隅に残ると思います。2階は、ラスボード張りとなりました。1階は、脱衣室壁張り~クローゼット壁張りに入ります。コメント(0)|アプローチ石埋め今日は、アプローチコンクリート打ち後に石埋めを行いました。ご主人のご両親と奥様のご家族がちょうど集り、タイミングよく皆さん工事に参加して頂きました。参加工事の中でもそのままデザインになる楽しい工事を一緒に出来た事は、家づくりの大切な思い出になると思います。終わったので、腰に杉板を張りました。上部壁は漆喰仕上げとなります。2階は、和室ボード張りが済み洋間の腰板壁を張り始めました。壁貼りになると急に仕上がった感じになります。コメント(0)|設備器具付け設備器具付けが始まりました。便器や洗面器、水栓などが取り付くと急に家らしくなり、生活がイメージできるようになります。薪ストーブを設置する土間床タイルが貼り上がりました。5月連休明けにストーブ設置予定です。浴室防水シートロフト階段取り付けが始まりました。1階~2階への階段と異なり力桁式、ケ込み板無しの段板がそのまま見える階段です。浴室は、壁防水シート貼りを行い、天井下地に入りました。天井も壁と同じく桧下地板張り後に防水シートを貼ります。2階は、和室壁ラスボード貼りを行っています。コメント(0)|土間タイル貼りドッグルーム・薪ストーブが置かれる土間の床タイル貼りを行っています。床面積が広いため床タイル貼後、目地合わせしながら巾木タイルを貼っていきます。月曜日に残りの巾木タイル貼りと床目地埋めを行い、火曜日に巾木目地予定です。ボード張りになりました。ボードが張り始まると急に室内の感じが出てきます。部屋の大きさ、空間のつながりなどがよくわかってきます。浴室は防水シート貼り下地に桧巾はぎ板を使用しました。この上に防水シート貼りを行います。コメント(0)|玄関建具吊り込み玄関木製建具が吊り込みになりました。仮玄関ドア(合板)が取外され敷居石設置からシートの囲いでしたが、玄関が入り鍵が掛かるようになりました。片引き戸で重いため上吊りレール(ハンガーレール)をつかいました。一度取り付けると金物を外さない限り取り外しが出来ません。建具重なり部分が後からでは塗装が出来ないため、建て主さん作業日に建具やさんに来てもらいました。建具やさんの作業の合間を見て建具重なり部分に柿渋を塗りました。コメント(0)|ウール断熱材入れ1階外壁面にウール断熱材入れを行っています。断熱材が入った所から漆喰下地ラスボード張りを行っていきます。断熱材が入ると見た目にも暖かな感じになります。1~2階への階段が掛かり、ロフトへの階段加工に入りました。2階は残っていた部分の断熱材入れを行い、壁張りに入ります。ウール断熱材は、洋裁用はさみで切り間柱間にタッカーで留めます。作業性がよく、ちくちくしないので大工さんに好評です。コメント(0)|階段取り付けが始まりました階段取り付けが始まりました。下三段はけ込み板部分を格子にしてあります。これは、床下空気暖房の暖気が2階に回りやすいように、床下から室内出口を階段下に設けました。天候・時間による空気の流れでは、床下に空気が戻る開口にもなります。2階小屋裏収納室の杉板壁張りを行っています。