自然素材を用い、想い出に残る家づくりを目指しています。昨年9月に着工したグループホームが完成し引渡を行いました。施工された(株)津久井工務店さんより、完成書類と鍵の引き渡しが行われました。玄関を入り通路へ出た所です。南東側に各居室が並び、北西側には通路とオープンな食堂厨房があり奥には水回りの各室があります。窓からの景色が良い場所になっています。引き渡し後、設備と電気の取り扱い説明を行いました。完了検査を受けました。申請図面の通りに出来ているかどうか、平面図や立面図などを見ながら確認します。24時間換気の給気口や排気用の換気扇の取付位置や機種なども確認しました。グループホームは寄宿舎扱いとなるので、防火上主要な間仕切壁が必要となります。隔壁が隙間なく施工できているかどうかを天井点検口から覗き確認しています。非常用照明の点灯確認をブレーカーを落とし停電状態にして行いました。照度検査報告書などの書類提出を行い検査終了です。問題なく合格となりました。スプリンクラー設備などの検査です。作動するかどうかの検査を受けます。消防設備も問題なく合格となりました。奥が現在工事中の棟です。昨年竣工した手前2棟と並び3棟でひとつの建物になるように仕上げ材や色などは揃えてあります。外部はポーチや棟間の土間コンクリート打設や設備器具付けが終わりました。室内では電気器具付けと木製建具の建込が始まっています。5月初めに床養生撤去を行い、連休明けに建築と消防の完了検査を受けます。昨年竣工した2棟の南にある法面には芝桜やチューリップなど季節の花が植えられ華やかな場所になりました。外部は足場が取り外され設備器具や電気器具取付や物干し金物の取り付けが終わりました。エアコンは配管が終わり今月末に屋外機設置となります。1階居間食堂ではキッチンの組み立てを行っています。2階もキッチン組立を行っています。木工事の収納棚なども工事が終わりクロス貼の下地処理にに入ります。1階通路は天井クロス貼りが終わり、壁クロス貼も進んでいます。各居室はクロス貼下地のボードパテ処理を行っています。下地処理が終わった部屋からクロス貼になります。ボード外部は左官工事仕上げ塗が終わりました。外部器具付けを行い来週初めに外部足場取り外しを行います。各居室は造作工事が終わり、木部の塗装工事に入っています。塗装工事が終わると4/9の週からクロス貼に入る予定です。1階の食堂は棚工事が終わり天井の吸音板張り工事に入ります。2階食堂は天井吸音板張りが終わりました。2階はキッチン前とトイレ脱衣洗面のセラール張りに入ります。2階事務室は天井吸音板張り工事が終わり、木工事の材料が片付くとクロス貼に入ります。