9th1回目の飛行試験を行った。飛行試験でははじめに通常の固定翼機として飛行させ、成功した。マルチコプター用のローターを姿勢制御なしで作動させ揚力が十分に発生することを確認した。Shimizu先週の金曜日に尾翼の骨組みを作り、主翼の部材を切り出したので、今週の水曜日は切り出しの続きを行い、計画通りに尾翼を完成させることができた。ラジコン専門店の店員さんのアドバイスより、モーターとスピコンの最終的な選定、購入をすることができた。主翼の部材の寸法が合わないこと、3Dプリンターの使用にとても時間がかかることがわかり、来週までに再設計と、3Dプリンターの使用について考えなければならない。