†12月17日(火)開催の次回小委員会で、委員の総意として1つにまとめられるよう、京都市はイ~ハ案の修正を行い、メリットデメリットを改めて比較できるようにする。京都市から、平成28年4月開校が無理であることを説明。早くても平成30年開校になる。現在の京都市の想定では平成29年9月~10月に完了、備品の準備などに2か月かかる。議会の承認を得るためには、年4回のタイミングがあり、それを逃すと3か月遅延する。イ案、ハ案のメリットデメリットについて京都市から説明。提示されたデータでは正しい比較ができていないとの指摘あり。早く決定したいのは全員同じ思いではあるが、本日決断を下すのは困難との認識で一致し、上記結論に至る。