17:37昨晩になって、息子も体調が悪いと言い出して、今日医者に行ってこさせたら、彼もインフルに。親子でなってしまいました。私のほうは、熱も平熱に下がっていたのと、今朝どうしてもやってしまわないといけない工事があって、朝から現場入りしました。したら、大工さんもまだ建具取付が終わってなくて、手摺もまだ。朝一に設備屋さん・家具屋さんと入ってもらって、手摺もなんとか午前中に仮取付を終わらせました。本当は、午後から段ボールその他と、床の養生捲りを行って搬出するつもりだったのですが、コーディネーターさんから、休んでなきゃダメっていう電話をいただきました。弱ったなぁと一瞬思いましたが、でも本当に心配して電話をくれたので、これは、お心に従うことにしました。午後は、帰って床に就きました。明日は、クリーニングが入るため、早朝に出かけて行なうからと言って、クリーニング屋さんにも了解をとりました。いつも、当社ホームページのトップページに、ツイッターで書く今日の予定が表示されるのですが、こうして気にしていただくこと感謝しかないです。本当に、身内の様に想っていただきありがたきことです。明日も、無理せず、ボチボチやります。18:26今日は、朝からお客様マンションへ既存エアコンの取り外しとお打合せ。その後、現場エアコン取付指示をしてから、解体現場へ行き打合せ。午後は、エルパの店舗で電気工事の打合せ。その後戻って事務作業でしたが、また解体屋さんに呼ばれて現場へ。その後、二の宮の現場で作業の後、お客様マンション訪問でした。朝のうちは雨が残りましたが、晴れてきて助かりました。冬なのに雪にも悩まされず、工事は進みます。地面はもうすっかり整地されて、残りは元倉庫部分の土間と基礎解体で、明日には工事が終わりそうです。建物の下の部分が粘土質で、基礎工事が大変そうです。明日、最終確認して完了ですね。次の段取りをしなくては。解体屋さんだから、ある程度融通して作業してくれます。次の工事との連携を考えて指示しなくてはね。この後、二の宮の現場で作業してから、事務所で発注作業と設計作業でした。事務所での作業も山積しております。片っ端からやっていかないとね。話は変わって、今日の写真です。おばあちゃんが昔撮った、長男の写真です。暮れの大掃除に出てきたみたいです。ベストショットでしょ。こんな長男が、今は片腕として働いてくれていると思うと、とても感慨深い気持ちになります。だれでも子供の頃はあって、今があるんですよね。私も両親に心から感謝したいと思います。18:26今日も朝から、二の宮の現場で備品の取付作業等。午後は、丸岡の現場でお客様と打合せ。その後、丸岡の解体現場確認と打合せ。その後、二の宮の現場へ戻りましたが、ポーチの左官工事が終わりかけで、玄関のカギをかけないといけないので、作業は中止して引き上げました。作業したかったのですが、仕方ないですね。明日もポーチ土間がまだ歩けないので、作業は中止です。解体の現場は、もう基礎を撤去する段階にきております。来週の水曜日あたりには、完了する見込みです。壊しだすと早いですね。こちらも、次の段階のあれこれ段取りへ進まないとと思っています。18:56今日は、朝一に会計事務所に書類提出。その後は、今日も1日現場作業となりました。二の宮の現場だったのですが、今日は、朝から住設機器と建具の荷物が入り、設備屋さん・電気屋さん・外構フェンス工事・基礎屋さん・ガラス屋さんが入りました。今日はお天気だったので、外回りのフェンス工事と設備屋さんのエコキュートや下流し工事が進んで助かりました。電気工事も、本設の電源が入り、ひとまず完了というところ。私は、ややこしい間接照明のテープライトの仕込みを、昨日から行っております。こちら、バックの壁紙が浮き立つように光ってきれいです。テープライトの施工を電気屋さんに任せないのは、作業がめんどうなだけでなく、取付位置が重要なので、自分の目で見て確認してからじゃないと気が済まないんですね。結局、自分の仕事ばかり増やしてしまう結果になるのですが...。見学会まであと2週間というところで、実は焦っております。工事は来週が勝負ですね。見学会の告知もしないといけないのですが、今はそれどころでなくて、仕上げにかかる雑工事を、出来るところから、ひとつひとつ終わらせていかなくてはというところです。18:34今日は、鉄工所で制作中の手摺確認。二の宮の現場で間接照明の取付。10時からセミナー受講。午後は、丸岡の現場で電気工事と大工工事打合せ。その後、また二の宮の現場で作業などでした。午後の予定が変わってしまって、営業来客の方がいらしたのに、申し訳なかったです。これ以外にもあるのですが、今日から息子にサンダー掛けに入ってもらいます。普通はこれに塗装するだけですが、当社では手で触る部分の角を落とすようにしています。地道な作業なんですが。解体は、車庫のほうが壊れて、主屋の正面から崩していっております。土間の細かい部分の解体の打ち合わせをしました。一つの丸岡の現場のほうも、大工さんと電気屋さんがどんどん進むので、現場がどこも目が離せないところです。セミナーは、民法改正が4月から行われるため、契約にかかる内容変更について、概要を聞くことができました。言葉を現代的な表現に直すだけならいいのですが、中身のルール変更もあり、詳しくは言えませんが、こういうのにも対応していかないといけないとなると、今の世の中ますますクリエイティブな仕事は、ダメになる感じはしましたね。秋野さんという弁護士さんのお話しは、とてもよくわかり良かったと思います。これを機会にまた積極的に対応していくことを勧められておりまして、プラス思考で考えないといけないなと思っております。18:30今日は、午前中にあれこれ現場段取りと打合せあれこれ。休み明けはやっぱりバタバタしますね。午後は、お客様マンション訪問で打合せ。その後IKEAの本棚組立。その後丸岡の解体現場確認ともうひとつ丸岡の現場確認。その後土地の確認でした。解体の現場は、サッシや内装の剥がし分別。鉄骨車庫の解体などが進んでいました。1日でも、人数が来てやっていましたので早いなと思います。現場が3つになりましたが、それぞれの現場を回る流れが、ぐるっとうまく回れる感じなので助かっています。不思議とこれまでも、現場が方面的にまとまるんですよね。運がいいなと思っています。18:06今日は、午前中現場廻り、各工事打合せとお客様現場打合せ。午後は、設計作業で、夕方また現場確認でした。丸岡の現場の足場解体直後です。思ったより早く進んでいるので、こちらも段取りに追われます。二の宮の現場は、照明が入り、オリジナルキッチンの取り付けも完了しました。思い描いていた通りになってきました。あとタイル工事と設備機器の取り付けがあります。シンクもオーダー品ですね。早く完成させたくなります。18:19今日は、朝から解体前のお客様宅の荷物の引っ越し作業。その後、二の宮の現場で外構工事打合せと現場確認。午後は、発注作業と設計作業でした。二の宮の現場は、クロス工事が、あと建具に貼るクロス作業を行っていて、今日でクロス工事も完了です。全体が白の壁紙なんですが、シーリングファンや、ちょこちょこアクセントに黒が入ります。黒はやっぱり締まりますね。明日は、いよいよキッチンが入ります。オリジナルで設計したものなので、仕上がりがとても楽しみです。18:27今日は、午前中に鉄工所、大工さん、基礎屋さんと現場で打ち合わせ。午後一から、現場でお客様と、最後のコーディネート打合せ。その他、解体前のお宅の現場確認や敷地確認。その他、急ぎの発注作業でした。毎週のように行ってきた、お客様とコーディネート打合せも、今日で確定したら、ちょっと寂しさも覚える感じで...。後はスケジュールに間に合うよう頑張って仕上げていきます。話は変わりますが、FPコーポレーションさんから、新しいカタログが出来たとサンプルが届きました。施工実例集」というもので、当社の市村の家が表紙を飾っております。嬉しいですね!中身も見てみると、表紙以外に5件の実例を載せていただいております。FPの家ならではの、ダイナミックな空間づくりが見て取れます。普通の家でこれを造ると、冬に寒くて困るだろうなと思いますが、FPの家なら大丈夫です。お配りできるように注文しようかなと思いますので、またご希望くださいね。