Ver.1はこちら建築主様のご好意により、施工風景を公開します。「つくっては壊す」のではなく、「いいものをつくり、長く大切に使う」時代へ。長期優良住宅の考え方が広まるにつれ、家づくりの常識が変わりつつあります。厳密な構造計算による耐震性・耐久性があること。間取りや設備を、ライフスタイルに合わせて変えていけること。施工や改修などの履歴を記した「住宅履歴書」によって、家を"資産"としても捉えられること。今日の長期優良住宅のテーマです。2014年9月30日(火)完成しました、外観全景です。2014年9月27日(土)玄関脇の物置スペースをアルミ横格子でデザインしました。2014年9月20日(土)内部のクリーニングが終了しました、間もなく完成です。2014年9月16日(火)エントランスホールです、正面が植栽スペース、土間の白御影石も完了しました。2014年9月9日(火)今日は内部撮影と思っていましたが、内部では壁面塗装を行っておりましたので、外部でアングルを変えたものをアップします。2014年9月4日(木)木工事が完了しました、写真はリビングの階段を設置した状況です、現場では内装(クロス、塗装)工事が始まりました。2014年8月21日(木)リビングの壁面です、欅板の横貼りです。2014年8月9日(土)屋外ポーチより植栽スペースを見ています。向かって右側が玄関ドア、左側は勝手口です。2014年8月7日(木)内部の造作工事が進められています、写真は和室の造作です、松の皮付き丸太が見えます。2014年7月31日(木)昨日、外部足場を解体しました。シャープな外観となりました。2014年7月11日(金)浴室は2階にあります、TOTOサザナ1616サイズです。現在1階を造作中です。2014年6月20日(金)外壁のサイディング貼りが終了しました。外観の全体像がわかると思います。破風板を小さく見せることにより、さらにシャープな外観となります。2014年5月30日(金)先日の基礎内断熱に続き、外壁と屋根の断熱工事です、これは現場発砲ウレタンと言い、性能も良く隙間無く施工出来る事が最大の特徴です。した断熱工事は一日で作業が完了します。2014年5月20日(火)外壁に構造用合板を貼った後、透質シートを貼ります、このあと通気胴縁設置後、サイディング工事となります。2014年5月12日(月)屋根はガルバリウム鋼板横葺きです、カラーは黒としました、シャープな外観です。2014年5月8日(木)SE構法の「肝」の一つである、外壁の構造用合板(9mm1級)です、集成材や特殊金物と同じく大事な「構造」を作る要素となります。2014年5月1日(木)1階の床貼りに先立ち、基礎内断熱です。現場発砲ウレタンと言い、熱伝導率も0.0346w/m2kと。高い断熱性能を持ちます。断熱方法には外断熱や内断熱、グラスウールやロックウールなど様々な材料や施工方法があります。2014年4月29日(火)外壁の構造合板も貼り終わり、いよいよ本格的に屋根金属工事です、ガルバリウム鋼板の横葺きです。2014年4月21日(月)週末は天候が不順でしたが、屋根廻りがまとまりルーフィング敷き込みまで完了しました。2014年4月17日(木)天候にも恵まれ、本日建て方を行いました。スムーズに捗りました。2014年4月15日(火)土台敷き工事が完了し、構造体にも金物が取付けられました。2014年4月10日(木)基礎工事が完了しました、黒く見えるのは柱と基礎の構造体を直接結ぶPH金物です。ここもSE構法の「肝」の一つです。2014年3月28日(木)耐圧盤打設前状況です、このあと配筋検査が行われ、生コンクリートをポンプ車にて打ち込みます。建物のコの字型の様子が分かると思います。2014年3月20日(木)基礎工事の様子です、耐圧盤の打説前の砕石事業です、SE構法では捨てコンクリート後にアンカーセットを行うためのベースプレートを先付けします。2014年1月21日(金)工事に先立ち、本日天候にも恵まれる中、地鎮祭を執り行いました。