間中木工所の職人ブログです。お客様への進行状況のご連絡、完成写真や日々の写真をおつたえしてゆきます。設計のr-homeworks今中隆介さんが弊社工場に見に来てくださいました。木部の製作は終え、来週より塗装工程に入ります。扉類のコバ周りはウレタンクリアー塗装。家具本体は白塗装になります。ロイヤルのハンガーパイプ25φ取り付け予定。この加工工程にもっとも時間を費やしました。本日NCルータでの取っ手の加工。データ入力にてこずり、取り付けまで進みませんでした。夕方より仕上げ、扉の丁番の加工。明日は、前板の取り付け→棚板の製作になります。本日は引き続き引き出し箱の組み立て。写真はレールを取り付け、設置したものです。前板の取っ手の形状に合わせ、引き出しの前板も同じような形状にしました。明日は工場は停電でお休みです。木曜日の作業はいよいよ前板、扉の製作に入ります。コバテープを張り終え、家具本体を再度組み立て、見付けの仕上げ。午後より引き出しレールの取り付け→引き出しの製作に入りました。引き出しはアガチスの集成材を使用。現在、森林伐採などの問題で材料の価格が年々高騰してきています。このアガチス材も手に入りにくい材料のひとつです。引き出し箱はダボ構造です。板を仕上げカンナで仕上げています。先週の金曜日の写真です。仮組みした家具本体をばらし、見付け部にシナテープを貼り付ける作業です。塗りつぶし塗装(単色の塗装)の場合、木の導管が少ないシナやブナなどの木が向いています。合板ではMDFが多く使われます。製作5日目を終えました。家具の箱本体を組み上げた写真です。コバの仕上げは明日以降の工程です。形状に特徴がある家具になります。その他の部分は引き出しになります。見付け部、オープン部は白塗装なのでMDF材を使用しています。シナ共芯合板(コバがきれいな縞模様になっています。白メラミンでサンドイッチします。引き出し、扉の手かけ。滑らかなR形状になっています。内側より見たところです。2段彫りをし、指かけスペースを作ります。