東濃地域で注文住宅のことなら早川工務店にお任せください。地鎮祭が終了していよいよ着工となりました。地盤調査(SDS工法)の結果、地盤改良が必要との判定が出ましたので、改良工事から開始していきます。今回は2m程度の柱状改良工事を行います。地盤改良工事が完了し基礎工事中です。本日は第三者(JIO)の配筋検査もあり、一緒になって鉄筋の配置やかぶり厚さなどをチェックしました。配筋検査は無事に合格しましたので、型枠を組みコンクリートを打設していきます。基礎工事が完了し、上棟前に土台伏せを行いました。明日足場をかけて、来週はいよいよ上棟を迎えます。天気も良さそうなので上棟日和になりそうです。天気にも恵まれ、無事に上棟が出来ました。図面でも屋根の形が特徴的な感じでしたが、やはり建物が建つとそのデザインが際立って見えます。屋根工事が進んでいます。中庭を囲むようにして3方向から屋根が集まってきています。ガルバニウム鋼板の立葺きだからこそ出来る、低勾配の屋根がとてもきれいです。】ユニットバスの設置工事が始まりました。設置工事に先立ち、基礎廻りと壁の断熱をしっかりと行い、外気の進入を防ぐようにしました。玄関廻りの軒天が張りあがりました。玄関アプローチと屋外ヤードの軒天は杉の羽目板張りです。玄関戸の色に塗料(キシラデコール)を調色して着色していきます。】しばらく現場を中断しておりましたが、再開させて頂きます。内部の天井下地を組み断熱を隙間無く入れていきます。LDKの勾配天井が組み上がり、室内の雰囲気がなんとなく見えてきました。内部はプラスターボードが張りあがり、クロス工事が進んでいます。下地のつなぎ目を丁寧にパテ処理してもらってます。細かい納まりがたくさんありますがよろしくお願いします。】クロス工事と平行して、オリジナル家具が取り付きました。カウンターの一部は折りたたむ事が出来きキッチン側と干渉しないように工夫されています。】クロスが張りあがり、玄関の一部にアクセントとしてニッチにエコカラットを張りました。ニッチの天井に間接照明を取り付け、優しい明かりが出迎えてくれます。木製の建具が取り付きました。建具は壁の一部に見えるようすべて引込み戸として、クロスの色と合せて白を基調としました。把手などはシンプルなデザインの物を選んであります。