事)を活用して行ないました。小川南小学校は,平成31年4月に開校しました。解体工事が終わり,更地の状態となりました。これから,小川南小学校の開校に向け,2ヵ年にわたる工事を行なっていきます。(解体工事後の様子)【平成29年12月現在】11月から着手していた杭工事(建物を支えるために硬い地盤まで杭を打ち込む工事)が終わり,根伐り(建物の基礎を造るために地盤面より下を掘る工程)などを行っています。基礎となる鉄筋コンクリートの工事が始まり,鉄筋の配置をしています。配置が終わった箇所から,コンクリートを流すための型枠を組んでいます。【平成30年2月現在】1月に組んだ型枠にコンクリートを流しています。コンクリートが固まったら,基礎が完成になります。基礎完成後,1階部分の工事に移っていきます。(コンクリート打設後)【平成30年3月現在】1階部分の躯体工事(床,柱,天井等)を行なっています。基礎と同じように,鉄筋を配置し,型枠を組み,コンクリートを流しています。(1階天井の配筋後の様子)【平成30年5月現在】3階部分の躯体工事(床,柱,天井等)を行なっています。1階,2階部分と同様,鉄筋を配置し,型枠を組み,コンクリートを流します。3階部分の躯体工事が完了後,勾配屋根の躯体工事に移っていきます。勾配屋根の躯体工事を行っています。躯体工事が終わると,2階,3階部分の型枠解体工事を行います。(昇降口の様子)(工事の様子)【平成30年7月】1階部分において,設備配管,サッシ取付け等の工事を進めています。1階部分が終わると,順次2階部分,3階部分へと移行していきます。(相談室・教材室の様子)(2階理科室の様子)【平成30年8月】1階部分において,設備配管,サッシ取付け等が完了し,壁,天井の仕上げを進めています。2階,3階部分においては,設備配管,サッシ取付け等を進めています。(2階普通教室の天井の様子)勾配屋根において,太陽光パネルの設置が完了しました。外壁において,西側の側面にタイルが貼られています。(外壁のタイルの様子)【平成30年9月】1階部分は,床の仕上げや家具の取り付けを行っています。2階部分は,壁・天井の仕上げを行っており,その後,床の仕上げや家具の取り付けに入っていきます。外部の足場が一部解体され,建物を覆っていたシートが外されました。各室において,内装の工事が進んでいます。床のクリーニングや家具の取り付けが進んでいます。完成に向けて,仕上げ作業を行っています。(理科室の様子)(家庭科室の様子)【平成30年12月】クリーニング等の仕上げ作業が行われ,2ヵ年にわたる工事が完了し,1月には引渡しを受ける予定です。(3階音楽室の様子)【平成31年1月】2ヵ年にわたる工事が完了し,1月に引渡しを受けました。