農業水利事業は造成後40年以上が経過し用水路やゲートの老朽化が著しいため、老朽化した既存用水路を撤去し新たな施設にする全断面改修や、開水路の底面コンクリート打ち替えと側壁をポリマーセメントによる表面保護工などで部分改修する補修・改修工事を進めている。(下流完了)▽五條幹線水路—の11路線、延長38・9�`の用水路の補修・改修整備を進める。2・2�`)を第2四半期に公告・入札する。表面被覆による部分改修なども行う。飯野幹線水路約2�`の測量設計を進めて14年度に着工する考えだ。土器川左岸の丸亀幹線水路は下流側から一部が完了し、同水路改修その3(まんのう町吉野および吉野下)1・8�`、幅2・9�b×高さ0・9�bの開水路改修を第2四半期に公告・入札する。金倉幹線水路約4�`は、14年度から16年度で整備する。このうち、まんのう町公文〜善通寺市櫛梨町まで1・7�`の水路改修設計は日化エンジニアリング(大阪市港区)に水路改修の設計を委託。14年度に同区間の補修・改修整備に取り組む。1・6�`)の補修・改修整備を進める。14年度にこれに続く約300�bの整備に取り組む方針だ。0・4�`)を第2四半期に公告・入札する予定。このほか14年度から16年度まで整備する吉野川幹線水路は約4�`。同改修設計(約200�b)をNTCコンサルタンツ(岡山市)に委託するなど、14年度施工分の測量設計を順次委託している。