8本日も引き続き府中市上下町にて墓地造成工事を行わせて頂きました。前回、間知石の2段目の基礎を打設しましたので、本日は間知石の据え付けの為の丁張、据え付け、裏コンの打設を行いました。2段目となると間知石を移動させるのもだいぶ体力を使います。真夏の時期でなくて本当に良かった・・・なお間知石の天端は採取段階で水勾配を持たせて表面を仕上げる予定です。カロートの鉄筋コンクリート基礎も前回打設しましたので、本日はカロートの1段目を据え付けました。コンクリートバイブレーターをしてしっかりと生コンクリートを充填しましたので、型枠を外すと綺麗な面が現れます。施主様にお決め頂いた向きに微調整してカロート据え付けをさせて頂きました。次回は墓地の中に真砂土の搬入と3段目間知石の基礎コンクリートの打設を行う予定となっております。