見積書の作成までの研修資料。ページを参照ください。事務所移転の見積作成には什器チェックリストに基づく物量の把握とそれをもとに得られた物量を積算書にしたがい仕事量に置き換えてやるといった作業の数値化が不可欠です。1事務所移転の流れ2事務所移転の下見、現調3見積書作成要領について説明していきます。下見では什器チェックリストを使用して物量をチェックしていきます。搬出側、搬入側の導線(執務室からトラックまで)の確認も行います。什器チェックリストを作成し、各部所、各部屋の物量を項目ごとに把握する。什器チェックリストをもとに物量を算出、それを時間に置換えてやる。チェックリストから算出したトラック台数を車両工程(運行)表でシュミレーションする。各項目ごとに見積書を作成。管理費の設定を忘れずに管理費とは「見積担当者」の人件費、作業当日の諸経費等の雑費を含めたものです。作業料の5~10%が目安です。忘れずに高価な美術品等は別途に付保が必要です。書庫の連結、システム机の解体組立費用も入れましょう。見積条件の設定は明確にダンボールの箱詰、廃棄処理等のお客様との作業区分は確実に明記しましょう。見積日から日にちが経過すると物品が増える可能性もあります。期限は3カ月を目安とします。事務所移転の見積は作業と同様に実務験を増やすことによりスムーズに業務を行えるようになります。