大幅にご協力して外装も工事します。ここのところ続けて理容室様の工事になりますがここから20日で仕上げます。外部下地(仕上げ左官:ジョリパット)の下地ケイカル板貼りです。現況復帰を考慮して既存タイル目地にビス打ちしています。内部仕上げもかなり進みました。電気屋さんも工事の合間みて天井の照明器はすでに取り付けてあります。このあたりが工事早く進めるのに非常に助かります。職方さんはいつもンチームのように動いているので連携・連絡もスムーズです。9月25日もう少しで完成まで来ました。今回はシャンプーシステムはタカラベルモントのレヴォール椅子はブラウムになります。和により過ぎない和をテーマにしました。セット面にクロークをつくり・スクリーンでプライベート感を出してローコストでうまく仕上がったと思っています。内部・・・もう少し装飾で仕上がりです。理容機器(シャンプー・ボイラー)のセッテイングもすべて弊社にて行いました。解体工事から開始です。お弁当屋さんだったのでグリストラップの中に残置(見るに堪えないとっても臭う)ものバキュームします。解体専門の方にお願いして残っている間仕切り・天井軸組すべて解体しちゃいます。躯体鉄骨ですが下地は(珍しく)すべて木軸で組んであります。このくらいだと4人で夕方5時には搬出・掃除まで終わらせて撤収していきました。新しく組む下地はすべてLGSです。天井カセットタイプエアコン吊り込み、電気の先行配線・給排水の先行配管をします。今回も床の状態は非常に悪く(とくに厨房に油がびっしり残っていたのできれいにしてから)床(土間)はすべてモルタル打設して金鏝できれいにならします。内部の壁間仕切りがだいぶ進みました。本日~2日間で壁ボード貼っていきます。・・・ここ処5月なのに異常な暑さが続いています。写真見ても5月の日差がまるで8月の様です。現場はエアコンもないしほんとに大変です。(順調そうなので私は早々に退散しました。)職人さんは皆さん寒い方がいい(動けだ温かくなるから)みたいです。・・仮に引渡が遅れるなどの不測の事態が発生する場合などはこの時点ではっきりしているので現場はここまでくるとお客様も実際の広さなども実感できますし、順調に進むと私たちも1段落となります。このくらいで私と監理者は仕上げの細かい納まりどうしようなどというところを考えていきます。必要であれば予定になかった工事手配もここでしておかないと間に合わなくなります実際の造作物の最終製作依頼寸法などもここで確認発注します。今日から仕上げの工程になります。(ちょっとはみ出しても大丈夫な様に最初に入ってもらいます)明日からはクロスの下地パテなどが始まります。内装仕上げも予定通り順調に終わり利用機器の取り付けになります。予定通り順調・・・約3週間の工事、当たり前のようで意外とできない業者さんたくさんいるんですね。弊社は今まで1度も後期間に合わなかったことはありません。現場監理者が皇帝君でその通りに職人さんが仕上げていってくれているおかげです。レヴォールとユメスイングです。どちらも慣れていないとうまくいかない理容機器の中でも取り付けが難しい器具です。2セット夕方までにきっちり仕上げてくれました。!今回はディーラーさんがとても協力してくださいまして、理容椅子は工事終了夜納品手はしてくれました。傷つける心配もなく邪魔にもならずに本当に助かりました。完成引き渡しは明日になります。保健所検査立ち合いになります。皆様よくご存じの作業所・待合の衝立も立ててあります。(検査終了して衝立は・・・・)保健所担当職員さんが入念にチェックしていきましたが問題なくOKでした。さんに「なぜ照度計るのですか」とお伺いしたしたところ衝撃的答えでした・・・・。知りたい方は直接聞いてみてください。(もし違っていたらたいへんなのでここでは書きません。私に直接聞いていただければ教えます。)施主様は結婚控えた(ご夫婦)でした。レヴォールがご主人(メンズ)ユメスイングが奥様(レディース)になります。美容室3月22日さいたま市にて住宅の一部(和室)を美容室に改築いたします。おおまかな図面のみになりここの案件はオーナー様と打ち合わせしながら進めていくことになります。シャンプーシステムはオアシスになります。内部造作工事が進んでいます。これ下地ではなく穴の開いた有孔ベニア(シナ)での仕上げになります。天井も・・・このまま行きます。進んでいるのか・・・・進んでします。(雨の影響で少し遅れ気味ですが)写真ではよく分からないのですが、壁すべて有孔ベニア(シナ)貼り終わって壁サイディング貼り替えも終了、外部の庇造りに入りました。天井は古民家風?これで完了になります。内部もおおむね仕上がってきました。照明器具もちょっとレトロ感のあるものしています。外部は木で庇も付きました。給排水の床埋め込みの為の溝はつりと給排水同時に入ってもらいました。患者様お帰りになってしまったにもかかわらず工事では仕方ないと辛抱してくださいました。ありがとうございました。)兎にも角にも工事すすめます。店内立ち上げ排水本管が全く使い物にならないは長く店舗工事に携わっていますがはじめてです。こんな時の対応も内装工事屋に求められているので・・・。水道屋さん曰くこの店内排水管は全て捨てた方がいいとの事で新しく急遽ルートっ作決断しました。いうわけで溝には配管入れず急遽現場で設計変更して新ルートで配管しました。3月9日11日に土間打ちなのでレベル出しをしています。基準になる材をモルタルで固定していきます。店内ガタガタなので左官屋さんも少し大変な感じです。同時に給排水もう一度入ってもらいました。(ちなみに別の上階の住人の方からはクレームは行っちゃいました・・・・。水道屋さんも予定変更してやっていただき感謝感謝です。3月11日レベルを基準に土間打設備です。ここで少し乾燥待ち(約3時間)して左官職人さんが丁寧に金鏝で平に仕上げます。中1日養生(乾燥)床も平滑になったところで天井カセットエアコンを先行して設置します。明日から天井・壁造作開始になります。3月15日エアコン設置も完了して天助はすでに出来上がっています。電気屋さんが先行配線していきます。今回ではおそらく1日平均3台*14日で¥3,000としても実費で¥126,000です。通信運搬・・・この重たい資材やサッシ・仕上げ材等々現場に運んでもらうのにただではやってくれませんこれも文字通り運搬費。有料駐車場などの費用いただいております。打ちきりなしの駐車場しかなかったので10日間の工事で駐車代金だけで¥750,000でした。ここが意外と納得いただけない?部分なんですかね。せこいこと言えば紙もインクもただじゃないので事務所維持するのに経費も掛かります・・。新築増改築の場合は建築確認申請などが必要になります。3月20日すでに壁はおおむね仕上がっています。大工さんがドア取り付けしてくれています。床養生はがしはじめて掃除の準備に入り、概ね工事完了になりました。後は置き型の什器(椅子・テーブル・ディスプレイ)など設置すれば完成です。しゃたのはこの日で2回目です。ご自身が思っていたよりも広い感じだそうなので良かったです。ドッグバスはSpaワンの最新機種になります。あとは消防検査と保健所検査を待つのみです。1週間後にオープンになります。解体工事から開始になります。本来フロント部壁は残すつもりでしたが・・・状態良くなかったので思い切って解体してしまいました。ここの部分は私の独断(施主様承認なし→費用)なので費用負担は解体・造作共に弊社になりますがここは・・・費用何とかしなくてはと思案のしどころです。スラブが珍しくALC板になっています。鉄骨梁・柱の耐火被覆はありません。写真では分からないのですが、床奥からフロント方面に傾斜になっていますので床も全面置床にて創っていきます。空調機吊り込み・電気荒配線になります。墨出し・・・・・簡単に言うと図面を現場で実際の寸法で書く作業です。水道・電気などの位置出しをします。し(位置にしたがって)今日はエアコンのつり込みと給排水管の先行工事です。給排水は配管終わるとテストポンプ通常より高い圧かけて水漏れないかなどのチェックもします。美容室専門のボイラーを使うのでメーカー指定の配管材にて施工になります。指定管材以外で施工してしまう会社多いのですが、指定外の管材だと水圧が出なくなる不具合が多くすべて仕上がってから配管総入れ替えの場合もあるので注意が必要です。先行配管も終わったので壁・天井の下地組をします。2階の配管が予定より下がっていたのでデザイン的に配管部は天井下げて組むことにしました。今日は電気設備の先行配線・給排気(換気)配管も始まりました。床が奥から表側に傾斜(水勾配)しているののと配管があるので前面床上げをしています。鋼製束+パーチクルボード+コンパネ15mm。これで床はフラットになりました。間空きましたが、個室サロンの個々の壁が出来てきました。手前がカットブース(個室)奥がシャンプーブースになります。照明配線もうまくできています。