実はここに大きな電装看板あったのですが撤去費も掛かるし、撤去後のタイル面は穴空いているし汚れているので既存の電飾看板はそのままにして上からプレート貼った看板にしました。(コストも安く抑えられました)内部もかなり進んでいます。残念ながら引渡時にセット椅子が入ってなかったので後日椅子あり写真アップします。(相変わらず某美容機器屋さん(私はメーカーとは思っていないのでB..G..引渡日に間に合わず?)(シャンプーも取り付け2日前まで間に合うだの間に合わないだの)(納品されたシャンプーと取り付け説明書では設備やさん曰く「接続できない・・困った。」(配達で使われているダンボール・・どうやったらこれだけ汚くなるのくらい汚い・・・ので仕上がった店内で梱包解くと壁や床真っ黒になりそうなので外で梱包解きました。余談ですが私のズボンは・・汚れすぎてゴミ箱行きとなりました。きず汚れなどないかチェックします(させられて伝票記入サインします)今回はボイラーのみでしたがセット椅子やシャンプー椅子などは組立ててくれて設定位置まで丁寧に責任もって運んでセッティングしてくれます。(と言うか営業マンもドライバーさんも見な顔なじみですし)本当にシンプルに仕上げました。こちらのサロン様は1店舗目から1年で2店舗目となります。外部はサロンオーナー様から外部から中見えない様(見せる必要なし)のご要望であえてシンプルに・大胆にシャットアウトしました。「お店感なくても・・・」でしたが・・小さく入れました。格子部分には空調室外機や給水設備が納まっています。トリミングサロン様外部改装です。ご予算先行してご提示有でのイメージチェンジ大きな工事だけでなく部分改装などの仕事もさせていただいております。1日もお休みいただくことなく工事完了しました。現調時の写真になります住宅だったとしっかりご記憶願います。市の消防監理指導課と事前協議してからの工事となっています。解体工事開始マンションの1階住宅だった部屋を居酒屋にします。合わせも行っての解体着工になります。築40年以上経過しているので先ず解体して状況確認して施主様と再度協議にして本工事になります。今回は土間が荒打ちでしかも打設コンクリートが無筋で厚さ50がちょっと予想外でした。給水メーター部で給水分岐して子メーターつけて対応することになりました。計画しておいた厨房ダクトの先行工事します天井組む前にやっておかないと後では出来ないので一番最初に入ってもらいます。厨房換気計画は大家さんお指示近隣の配慮などでいろいろな方法があり費用も大きく変わってきます。今回は有圧扇で安価な方法もありましたが天井内にストレートファン設置・給気もミニシロッコで行います排気ばかりに気を使うと意外と吸い込み悪かったりドアの隙間から外気がすごい勢いで入ってくるので排気と給気のばらんすはとても難しいです。ダクトの先行工事がほぼ終わったところですむやみに躯体に穴開けできないので既存の開口部から外部へ天井内部のダクトはしっかりと防火対策します。厨房の排気設備は以外に大掛かりになります。排気した分給気も必要になります。現場に行くと色々打ち合わせやら指示やらで写真撮るのを忘れてしまいがちです。前回から1週間程度経ってしまっています。厨房部の下がりを取り付けして明日からボード貼り・木工工事になります。既存窓部分は壁でふさぎますが結露対策で断熱材入れます。床もモルタル@厚さ50mm打ち込みしてきれいになりましたまた続き掲載していきたいと思います。ボード下地まで出来ました。カウンター・下がり部の棚も塗装終わりました。今日から厨房内部のキッチンパネルを貼ります。養生が少し乱れているのでこの後きちんとやり直ししました。ここまでくると監理者のやまちゃんもちょっと一安心といったところです。今まで載せていたのは手前のカウンター席だったので今日は奥テーブル客席フロアの写真になりますここは暴徒で紹介している押し入れのあった和室です少しシックな色で壁仕上げています外部写真もちなみに土間は大家さんがお店出来てからやってくれるそうです。(私が提案しますがお金の出所が違うのであくまで提案ですが・・・)厨房機器セッテイングになります。カナrギリギリの設計でしたがうまく納まりました。この後施主様もいらして・・・思ったより広い?とおっしゃっていました。一安心といったところです。今回の厨房機器は一式ホシザキさんにお願いしました。以前東京と埼玉北部でお客様手配でホシザキさんいらっしゃった時に・・・?だったのですが今回実はホシザキさん窓口は初お願いしてみたのですが北関東ホシザキさん・・・実に!ほんとに!良くやっていただきました。事前の確認もしつこいくらいでしたし、特注ワークテーブルもギリギリまで寸法出なかったりでしたが実に!ほんとに!良くやっていただきました。支社?営業所の違いなんですかねイメージ一新しました。フード・ダクト施工業者さんが来て風量チェックです。排気・給気のバランスでの吸い込みも施主様満足していただけました。給気のところが外気モロなんで・・・これはいつも気になりますが、ロスナイなど高額設備設置しない場合は・・・仕方ないかなと。時期が春ですからね・・・)後は明日設備工事で程完成となり試運転になります。引渡日の写真になります。品出しカウンター下にLEDライトが仕込んであります。厨房設備も試運転OKお約束の日に遅れることなく完成しました。開店に遅れることなく無事引渡出来ました。消防署予防課に何度も通って用途変更から消防設備に至るまできちんと打ち合わせさせていただき工事は完了しています。予防課の単との方も本当に親切に対応していただき無事検査もクリアーいたしました。保健所の検査も現地ではほとんどお酒の話でした無事クリアーです。はいります(AQUA)のイメージです床斜めのラインでフローリングとテラコッタタイル貼り分けです手前の水色の線の様なものはサッシ枠に付けた養生です(ぶつけても傷つかないように)との配慮です内部の装飾仕上げ工事の様子です天井カセットタイプの空調機もセットされています木枠の塗装も完了しています下地のボードの継ぎ目は全てパテ(3回)できれいに平らにしてありますだいぶ出来上がってきました。Visitor!新しいフォトギャラリーとお気に入りリンクをご覧ください。編集トップへ戻る閉じる。