建て方2019.10.239月の高津の家の現場です。9月上旬、基礎型枠の脱型後、建物まわりの配管工事が行われました。2m幅の旗竿地のため、小型の重機で掘削されました。9月中旬、土台敷きです。土台はヒノキ、大引は米松です。防蟻塗料は塗ってから施工してもらっています。旗竿地のため、道路側に荷下ろしをして、柱や梁などの資材を手でもって運びます。建て方は9月の下旬です。大工さんの現場加工でリカバリー。2F床梁を組んでいる写真です。上棟後には記念写真を撮りました。棟木に屋根垂木がかかりました。根太はツーバイ材(SPF材)、垂木はベイマツです。切り妻屋根の住宅です。写真で見えている垂木の間に断熱材が入ります。プロジェクトページに掲載しました。2019.10.17後藤組設計室のプロジェクトページに宮崎台の家を掲載しました。構造見学会のご案内2019.10.11神奈川県川崎市で設計監理を行っている高津の家の構造見学会を開催いたします。住宅街の旗竿地に立つ、木造二階建ての住宅です。既存のツツジの木に寄り添うようなコの字型の平面構成で、外部との豊かな関係性を保てるように検討を重ねました。この建物は長期優良住宅仕様で、耐震等級3。地域型住宅グリーン化事業に採択されました。構造材の過半には国産の杉や桧を使用しながらも、ツーバイ材も用いて合理的かつオープンな架構計画としています。竣工時には隠れてしまう軸組を見られる珍しい機会です。見学をご希望の方は、下記のメールアドレスまでお知らせください。折り返し、ご案内をお送りします。晴れ8時半から立川の家の現場監理です。外壁は左官の中塗りまで終わって、玄関扉が付きました。室内は断熱材の上に、防湿フィルムが貼られています。窓枠の周りにも断熱材を充填するよう伝えました。トイレの棚板の位置、図面の指示通りに施工してもらいましたが、低かったので大工さんにお詫びして位置を変えてもらいました。雨樋の打合せをして11時過ぎに現場を出ました。写真、中央は構造用合板で耐力壁にしています。この上に防湿フィルムを貼ります。大工さんの現場制作です。晴れ13時半から現場監理。建具屋さんが内部の建具の吊り込み工事中、2Fでは大工さんが石こうボード貼り。下駄箱や洗面カウンターなど、家具が取り付きました。テラスの納まりや外部で一部露出になる配管色など相談。枠に合わせて、調整してから吊り込みます。2F、FIX部分や引戸にガラスが入りました。内部は石こうボード貼が進められていました。左官工事は上塗りまで終わりました。基礎工事2019.9.18自宅の高津の家の現場の進捗です。8月後半は基礎工事が進みました。下でかぶり厚がとれていない箇所は直してもらいました。配筋検査の翌日、スリーブが設置されました。壊すこと無く排水管を取り替えが可能。小雨でしたが、耐圧盤のコンクリートを打設。夏場の温度補正でコンクリートは30kn/mm2。シャボン玉で遊ぶ娘です。玄関土間まわり、スタイロフォームを型枠にして打設です。ホールダウン金物やアンカーボルト、適切に配置されていることを確認。脱型し、基礎が出来上がりました。後藤智揮の日常を綴っています。