晴れ14時から立川の家の現場打合せ。9月に入ったものの30度越えの気温で暑いです。現場は室内はフローリングが貼られ、外部は外壁の下地工事中。着くなり、窓枠の納まりに付いて話し合い。うまく納まらなそうな箇所が出そうでしたが、監督の高橋さん、大工の山口さんと話し合って無事解決しました。図面が抜けていた箇所だったので、見落としてしまいました。耐力壁の構造用合板の釘止めについて、種類が図面と違っていたので修正を指示など、16時過ぎまで現場で打合せを行いました。床材が貼られています。1Fは桧、2Fは杉の無垢材。外壁ラスモルタルのコーナー部材の取付中。晴れ9時半現場に到着。室内の木枠取り付け工事と並行して、テラスのFRP防水や外壁の下地工事が進んでいます。2Fテラス周りの幕板部材の打合せ。11時からお施主さんも加わって、見て回りました。スケジュールや増減精算の見通しなどを整理して、昼前に解散。国立駅でお施主さんにランチをご馳走になって、二子新地に戻りました。テラスに張り出した庇。ここには木製建具が取り付きます。ヒバの枠材が取り付いてきました。一部、断熱材が施工され、防湿フィルムが貼られています。外壁にはラスモルタルのための網が貼られました。地業工事2019.9.7高津の家は8月頭に着工しました。地盤調査はすでに行われていたので、地業工事から取りかかりました。敷地まわりに貫板を立てていき、通り芯を出していきます。旗竿地で通路が狭いため、小型重機で掘削を進めました。地盤調査の結果、ベタ基礎に必要な地耐力は出ていましたが、敷地の奥で一部小さい箇所があったので、砕石で置換してから締め固めることにしました。地盤調査と関連して、敷地の北側は道路を隔てて沼地だったことが、過去の航空写真から分かりました。この地域、戦後1945~50年には田畑も広がっていましたが、そこから急激に宅地化が進んだようです。沼だった箇所には今、運送会社やマンションが立っています。猛暑日が続く中での作業になりました。基礎梁下をランマーで転圧。防湿フィルムが貼られ、部分的に捨てコンが打たれました。雨のち曇り14時から立川の家の現場監理へ。午前中に降った雨は上がって、涼しい風が吹いています。現場は外壁下地のダイライトが貼り終わって、大工さんによる床壁下地工事と板金屋さんによる屋根工事が進んでいます。大工さん2人体制なので、進みが早い。内外をひととおり見て回ってから、監督の高橋さんと打合せ。階段まわり納まりと電気図の話が中心でした。外壁下地のダイライトが貼り終わり、開口部が現れました。