中間検査がありました。今週はテラスを最大限に楽しむ家の中間検査がありました。検査員の方が構造の耐力壁が申請の図面通りになっているか、筋交いの位置、金物の種類などを全箇所チェックしていきます。今回は屋上は前面防水仕様のため、防水を行う前で金物が全部終わった段階で今週の検査となりました。受け取りに行く予定です。その後は大工さん交えて防水と階段廻りの打ち合わせ。トップライトの下地も進んでいますが、雨の日でも十分明るく、吹き抜けの効果を改めて実感。現場は防水のための下地が順調に進んでいて、来週には防水、サッシ付けへと進んでいきます。今週は確認で月曜日も現場に行ってきたのですが、行くたびにいろんなところが着々と進んでいます。下地工事が進んでいます。しての筋交い、構造合板の設置が進み、窓の下地工事へと進んでいます。引き抜きの強い箇所への外付けホールダウン金物や筋交いについては、目視で確認しています。指定の場所についているか、筋交いはきちんと金物で固定されているかなど、一つずつチェックしていきます。昨日は施工会社が依頼している瑕疵保証のための検査が無事に完了し、来週は検査機関の中間検査。現場でそれぞれの場所に移動しながら打ち合わせを行いました。昨日は同時に合板などの材料も搬入していましたが、大工さんが協力して足場を付け替えたりガイドを作り、1階から階高のある3階まで順に人力で上げる作業は、さすがの皆さんでも声が出なくなるほど。毎回いろんな人の手が加わっている現場を見ていると、私もしっかり監理していかなければと思います。材料を上げるためのガイドは大工さんが作っていましたが、この日は左にある合板を全部上げてました。できるだけ雨に濡れないように養生もしながら、テラスの下地作りも進んでいます。先週より建て方を行っていたテラスを最大限に楽しむ家が、無事に上棟しました。無事にすべての梁が掛かり、建て方作業(構造材骨組みの組み立て)が完成しています。現場では、広さや奥行き、天井までの高さなども体感できるようになってきました。2階は階高3.5mほど。3階ボリュームを跳ね出しているため、大きな梁が中心に掛かっています。設計で意図した形となっていることも無事に確認。この、設計した建物を内部から見ることは、楽しみでもあり、少しドキドキする瞬間でもあります。上部から落ちてくる光も気持ちよく、十分効果のある部分となりそうです。現場は引き続き野地板貼り作業へと進んでいるので、ここからも集中していきたいと思います。斜線が取り合う3階内部。サッシの高さは1.5mほどですが、この高さでは気持ちの良い視界が広がります。2方向から斜線の掛かる角は梁もすべて手加工で。野地板も合わせながら切っていきます。地上10mの高さには屋上テラス。プライベートなかなり気持ちの良い場所になりそうです。建て方がスタートしています。2017年04月19日テラスを最大限に楽しむ家では、今日から建て方がスタートしています。南の外構を先行した後に土台を敷き込み、今朝より建て方作業が始まっています。今回の敷地は前面に吊り込みレッカーが寄れないため、材料の荷下ろしや建て込みなどすべて手作業なのですが、6mほどある扁平柱や大きな梁も一つずつ順に、職人さんたちの見事な連携で組みあがってきています。吊り込んだ材を両方向に調整するための補助材をあらかじめ留め付けたり、金物の設置、打ち込みなどの作業もあうんの呼吸で同時に進んでいく様子は本当にすごいものだと思います。現場の安全を優先して作業は慎重に、床の合板も敷き込みながら明日も続きます。柱を立てたら金物を組み込んだ足元を所定の位置にセット。前後左右の倒れも見ながら固定していきます。大きな梁はほぼ10人がかりで、持ち上げるだけでも大変な作業です。門型フレームに使用している金物も、すべて組み込まれた状態で現場に届いています。外構を先行しています。2017年04月13日テラスを最大限に楽しむ家では、一部外構を先行して進めています。来週には建て方の予定ですが、その前に、上棟後は近づきにくくなる南側の外構を行っています。既存擁壁と防護壁の間の埋め戻しを先行し、一部ブロック積みや土の搬入を行っています。水の流れやルート、水抜きなどを中心に確認し、コンクリートブロックも、通常よりも太めの配筋で密に、念には念を入れて確認。週末には建て方のための足場を組み、来週からはいよいよ土台敷きと建て方が始まります。上棟後は大工さんが多く入る予定で、スチールサッシなどの大きな制作物は加工も進んでいるので、ここからは一気に進めるべく、また集中して監理していきたいと思います。大きなスパンを確保するための門型フレームの土台。ここに300幅の柱が立ちます。設備も先行して配管施工。埋め戻しを行い、外周はぐるりと足場が立つ予定です。基礎の配筋検査を行いました。昨日はテラスを最大限に楽しむ家の基礎の配筋検査を行いました。お天気が少し心配でしたが、なんとか傘無しでも大丈夫なくらいで、まんぼうの設計監理者としての検査と、施工会社から依頼する瑕疵保証の配筋検査を同時に行いました。配筋は全箇所の配筋の種類と本数、ピッチ、定着長さをチェックをしていくのですが、とても綺麗に組んであり、問題なく合格。配筋はきちんと結束できているか、かぶりはとれているかなど、歩き回って確認していきます。今回は金物工法のため柱を固定するためのアンカーがあるのですが、それはこれからセットするため、またセットが完了した時点で再度検査を行い、問題なければコンクリートの打設、と進んでいく予定です。その他、現場の外ではプレカットのための図面も、先日無事に承認して加工が進んでいます。アルミサッシや焼付塗装を施すスチールサッシの色番や板金の色も決まり、なかなかまだ目には見えてこない部分もありますが、基礎後の工事へ向けて、着々と進んでいます。配筋ピッチは200が一般的ですが、今回の防護壁から延びる耐圧盤上に載るスラブは100と密な設計になっています。現場打ち合わせを進めています。2017年02月7日テラスを最大限に楽しむ家では、図面での打ち合わせを進めています。年明けに防護壁を打設し、強度を確認してから脱型。その後現場ではまずは建物の基礎を作るため、根切りから始めています。擁壁から防護壁へ変更したことに絡む部分も含め、再度確認をしながら進めています。設備配管ルートの確認など、順に打ち合わせをしていきました。集中していきたいと思います。>>テラスを最大限に楽しむ家ちなみに最近の現場や打ち合わせは4,5キロなら電車を使わず自転車で。世田谷の本間建設さんまでは豪徳寺の参道を抜けていく4キロほどで、冷たい空気も気持ちよいです。帰りは梅が丘の駅前を通ると綺麗に富士山が見えました。まんぼうからとそれほど変わらないような気もしますが、ずっと大きく見えてちょっとびっくりでした。耐圧盤から作っています。2017年01月11日テラスを最大限に楽しむ家では、耐圧盤から作っています。年明けに配筋検査を行い、耐圧盤から打設、と進んでいます。耐圧盤は防護壁に掛かる圧を受けるための底部分で、厚みは30センチ。建物にに沿わせて作る防護壁から4m弱、基礎の地中梁で受け止める形で作っています。建物南側には床ふところ寸法が3種類あるので、配筋検査ではレベルも確認。敷地の周囲には基準となるレベルの墨を出してあるので、そこからの寸法で確認します。検査では配筋の種類、間隔(ピッチ)、重ね部分の仕様と、型枠の位置なども確認。防護壁が完成したらしばらくは建物の基礎工事となりますが、その後建て方へと進んでいく予定です。地盤改良杭は捨てコンの天端レベルに合わせてカットし、蓋を溶接しています。厚みは2種類、レベルは3種類で打設しました。工事を再開しています。基礎を含めた設計変更を行っておりましたが、構造を含む変更申請の手続きも無事完了し、今月より再開しています。今月頭からは、セットバックする道路境界の位置と建物の位置について再度確認を行い、土留め工事から開始。耐圧盤を作るための土を掘る根切り、地盤面を固める床付け、砕石敷き、杭頭の処理、捨てコンと現場は進んでいます。気温は低くても晴れた日が多い冬からは順調に進めていく予定です。基礎ができれば、その後はどんどん上を作っていくべくまた集中していきます。関係する皆さま、改めましてよろしくお願い致します。掘った地面の土固めもしっかりと。杭はレベルに合わせてカットしていきます。2016年09月21日テラスを最大限に楽しむ家では、先週から根切工事が始まっています。既存の石積み擁壁の上に新たな擁壁を作る計画のため、通常の基礎より少し深めに掘るのですが、ここのところの雨続きで土がかなり柔らかくなっているので、重機と手作業で慎重に掘り進めています。作り方の調整を検討しています。現在一番深いところは900ミリほどになるので、土留めをしながら進めています。後ろの少し高い私道からも流れてくることが想定される雨水の逃がし方についても打ち合わせ。効率よく続けて土工事が進められるよう、すっきり晴れて欲しいところです。地盤改良の鋼管杭は擁壁下にも配置。際のものは高さを合わせてカットし、全箇所フタをして溶接予定です。擁壁の基準となる場所についても再度確認。ブロック塀は隣地の中にあるので、この手前に型枠を組みます。地盤改良工事を行っています。2016年08月24日テラスを最大限に楽しむ家の、地盤改良工事を行っています。今週の頭より、地盤改良工事が始まっています。直径115ミリほどの細めの鋼管杭を均等に多く打つ方式を採用しています。間隔は1.5m間隔で建物の下と敷地奥の擁壁の下とで6本×7列の合計42本。一度では打ち込めない長さなので、途中で鋼管を溶接して継ぎながら打ち込んでいきます。本日で打ち込みはすべて、無事に完了。この後は擁壁と壁を支える底盤の工事へと進んでいきます。関係する皆さま、改めましてよろしくお願い致します。テラスを最大限に楽しむ家ある程度打ち込んだら鋼管を継ぎ、溶接をしていきます。暑い中での作業ですが、見事なチームワークで順調に進んでいきました。週末はテラスを最大限に楽しむ家の地鎮祭を行いました。調整していた見積もりもまとまり、夏のような好天の中、週末は地鎮祭を行いました。魅力的な環境であることを改めて確認しました。関係者全員が玉串を捧げ、最後に皆でお神酒をいただき、無事に終了。施工会社とお施主さんとで近隣にもあいさつにお伺いさせていただき、いよいよスタートです。何度も経験していても慣れることが無く、神主さんのお声で改めて気持ちが引きしまる時なのですが、この時に感じる気持ちを忘れずしっかり進めていこうと思いますので、関係者の皆様、よろしくお願い致します。>>地鎮祭を行いました。中野Mこの視点よりも高い10mレベルにもテラスを作り、この見晴らしの良さも最大限に取り込む計画です。野菜アーカイブ2020年1月2019年12月2019年2月2019年1月2018年9月2018年7月2018年6月2018年4月2018年3月2018年2月2018年1月2017年12月2017年11月2017年10月2017年9月2017年8月2017年7月2017年6月2017年5月2017年4月2017年3月2017年2月2017年1月2016年12月2016年11月2016年10月2016年9月2016年8月2016年7月2016年6月2016年5月2016年4月2016年3月2016年2月2016年1月2015年12月2015年11月2015年10月2015年9月2015年8月2015年7月2015年6月2015年5月2015年4月2015年3月2015年2月2015年1月2014年12月2014年11月2014年10月2014年9月2014年8月2014年7月2014年6月2014年5月2014年4月2014年3月2014年2月2014年1月2013年12月2013年11月2013年10月2013年9月2013年8月2013年7月2013年6月2013年5月2013年4月2013年3月2013年2月2013年1月2012年12月2012年11月2012年10月2012年9月2012年8月2012年7月2012年5月2012年3月2012年1月2011年12月2011年11月2011年10月2011年9月2011年8月2011年7月2011年6月2011年5月2011年4月2011年2月2011年1月2010年12月2010年11月2010年10月2010年8月2010年7月2010年6月2010年5月2010年4月2010年3月2010年2月2010年1月2009年12月2009年11月2009年10月2009年9月2009年8月2009年7月2009年5月2009年4月2009年3月2009年2月2009年1月2008年12月2008年8月2008年7月2008年6月2007年12月2007年9月2007年6月2007年5月2007年4月2007年3月2007年2月2007年1。