11:14更新フォローする「タスクの依存関係」機能では、依存関係が設定されている関連タスクの処理状況により、特定のタスクの処理に制限をかけることができる、高度なタスク管理が可能となります。「タスクの依存関係」機能はタスクワールドの標準機能ではありません。本機能をワークスペース上で使えるようにするには、タスクワールド運営部によるバックエンドでの設定が必要となります。本機能のご利用を希望される場合は、タスクワールド運営部にまでお問い合わせください。タスクの依存関係を設定された後、プロジェクトのプロパティーにてタスク依存関係期日調整はプロジェクト管理者のみ操作可能なアクションです。依存関係を設定するタスクにクリック。タスクのプロパティにての「依存関係」の横に「+」をクッリク。3.「先行タスク」または「後続タスク」の下にあるタスクをクリック。※「タスクを検索」でタスクを検索することも可能です。タスク依存関係設定後、タスクカードに依存関係のアイコンが表示されます。備考:・依存関係を設定したタスクを複製すると、その依存関係は複製されません。・前のタスクの日付を元に戻しても、次のタスクの日付で常に同じ結果が得られるとは限りません。選択した依存関係の日付調整に依存します。・アクセス権の「制限アクセス」が設定したプロジェクトはタスクに依存関係を設定することはできません。タスクのプロパティを展開するため、依存関係が設定したタスクにクリック。依存関係の横に既存設定の項目をクリック。3.「先行タスク」または「後続タスク」の下にあるタスク名にマウスをオーバーして「+」を表示させる。一つの方法は、「依存関係」の横にある「+」をクリックして、「☑️」が入っているタスクにクリックして依存関係の設定を解除することも可能です。タスク依存関係期日調整プロジェクト管理者のみ操作可能なアクションです。・タスクの開始日または期日を変更すると、依存関係が設定されている全てのタスクの日が自動調整され、タスクの期限と間隔がそのままキープされます。・事前に計画を立てるプロジェクトに適します。例)タスクBに依存関係を設定しました。それで、タスクAが先行タスクであり、タスクCが後続タスクとなります。Bの開始日を10月26日に、期日を11月4日に変更すると、次のように調整されます。タスク間の厳密な遅延日がある進行中のプロジェクトに適します。例)タスクBに依存関係を設定しました。それで、タスクAが先行タスクであり、タスクCが後続タスクとなります。Bの開始日の11日間前です。Aの期日の11日間後です。Bの期日の11日間後です。Bが次にように調整されます。Bの間隔はまだ11日間です。Cの間隔はまだ11日間です。・タスクの期日を変更すると、プロジェクトの進行予定をキープする為に、後続タスク同士の間隔が縮まることがあります。・プロジェクトの期限切れを可能な限り回避する必要がある進行中のプロジェクトに適します。例)タスクBに依存関係を設定しました。それで、タスクAが先行タスクであり、タスクCが後続タスクとなります。Bの開始日の11日間前です。Aの期日の11日間後です。Bの期日の11日間後です。Bが次のように調整されます。AとBのギャップが1日間に縮まりました。BとCのギャップが9日間に縮まりました。)4設定日の自動調整無し・タスクの開始日または期日を変更しても、依存関係が設定されているタスクの日は自動調整されません。・タスクの開始日と期限が柔軟で、タスク完了ブロッカーのみに依存機能を使用するプロジェクトに適します。例)タスクBに依存関係を設定しました。それで、タスクAが先行タスクであり、タスクCが後続タスクとなります。Aの期日を10月12日に変更すると、次のようになります。Bに日付の変更は無しです。複数の場所にタスクを作成ワークスペースの切替と名前変更メールでタスクへコメントを送信タスクの繰り返しの設定コメント0件のコメントログインしてコメントを残してください。