【執務棟です】今日は、昨日建てた鉄骨4本に横の鉄骨を加え頑丈にした部分と、奥に2本新たに長い鉄骨が建てられました。鉄骨はこの長さのまま大きなトレーラーに積まれ、レッカーで下すそうです。【執務棟です】朝から鉄骨を建てています。写真を撮った時間は15時過ぎ。日が落ちるのが早くなってきたので、今日はここまでの作業となります。1番高いところで、約17mあります。とび職さんが安全帯を付けて作業しています。【執務棟です】明日から鉄骨を建てていきます。鉄板箇所は駐車場となる場所です。先に足場を建ててあります。【コミュニティ棟です】こちらは執務棟部分が終わってから、鉄骨を建てていきます。エレベーターとなる部分です。【コミュニティ棟です】型枠を外し、足場を解体しました。埋戻し前の状態となります。次は、別場所に保管してある先に掘った泥を運搬し、埋戻ししていきます。10トン車の大型トラックで泥を運びます。【コミュニティ棟です】朝から型枠の間にコンクリートを流す作業をしています。一日でこの作業が終わります。コミュニティ棟だけで、240m3(トラック60台分)の生コンを使用しました。現場前は片側1車線なので、交通誘導員さん大活躍です。最高16°C、最低11°C日中の気温が上がらなくなってきました。【コミュニティ棟です】1週間ほどかけて、型枠が組み終わりました。明日一日でコンクリートを流す作業となります。(ここまでで基礎工事完了となります。)コンクリートを流した後、木製型枠を外します。ケーキ作りの要領です。【執務棟です】こちらは基礎工事まで完了しています。【コミュニティ棟です】鉄筋が組み終わりました。これから型枠を組み、コンクリートを流していく作業です。足場がしっかりと建てられています。作業員用の現場事務所です。1Fは喫煙所、2Fは禁煙所できちんと分煙されています。雲一つない爽やかな朝一番の、作業前の一コマ。