reescribe esto de forma culta cambiando la estructura de las frases: La empresa licitadora presenta una tabla donde se relacionan cada una de las actividades principales que subdividen la obra con su correspondiente duración, medición, rendimiento medio diario, coeficiente de reducción climatológico, averías y total, rendimiento diario real por equipo y los días mínimos resultantes para la ejecución de la tarea. Justifica los rendimientos obtenidos para la realización de los trabajos de obra en base a la extensa experiencia adquirida a lo largo de los años y teniendo en cuenta las dificultades específicas de la obra. El trabajo realizado en este apartado se considera excelente. 
Hecho esto, el licitador pasa a exponer la relación de medios materiales dispuestos en obra, y aunque el alcance se considera correcto, no se ha realizado el análisis requerido.
Concluye la sección mediante la exposición de la asignación de los equipos humanos correspondientes a cada una de las tareas que subdividen la obra, especificando la composición de dichos equipos. Asimismo, se incluye un organigrama que detalla el equipo técnico asignado a la obra.