A tevékenységek közötti kapcsolatok kiemeléseBonyolultabb projektek esetén a Gantt-diagram sávokat tartalmazó felén nagyon sok elem zsúfolódhat össze, ahol színes sávok és hivatkozásvonalak kavarognak. Ha szeretne vizuálisan rendet tenni, megjelenítheti a tevékenységek láncolatát, bemutatva ezzel a köztük fennálló összefüggéseket.
Kattintson a Gantt-diagramon a Formátum fülre. Kattintson a Tevékenységlánc parancsra, majd jelölje ki a kiemelendő kapcsolódó tevékenységet.
Előfeltételre alapuló tevékenységek: Olyan tevékenységek, amelyek a kijelölt tevékenységek után következnek, és azok közvetlen kihatással vannak rájuk. Amikor a kijelölt tevékenység továbblép, az előfeltételre alapuló tevékenység is továbblép.Ez a kép mutatja, ahogyan a megelőző és követő tevékenységek kiemelve jelennek meg a Gantt-diagramon. A tevékenységlánc kiemelésének megszüntetéséhez kattintson a Kiemelés eltávolítása parancsra.
Projektvezetési tipp: A tevékenységláncok és a kritikus utak (kritikus út: Azon tevékenységek sorozata, amelyeket az előirányzott határidőre el kell végezni ahhoz, hogy a projekt időre kész legyen. A kritikus úton lévő tevékenységek mindegyike kritikus tevékenység.) egyaránt megmutatják, hogy a feladatok milyen közvetlen hatással vannak más tevékenységekre és a projekt befejezési dátumára. A kijelölt tevékenységláncok mellett a kritikus út megjelenítésével könnyebben meghatározhatja, hogy a tevékenységeknek milyen hatása van a teljes ütemtervre. Az alábbi képek bemutatják, hogy miként segíti a tevékenységlánc a feladatok egymásra gyakorolt hatásának és a projekt befejezési dátumára gyakorolt hatásának a megismerését.