TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ - PDF\nDownload "TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ"\n1 Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Fakulta strojní TÝMOVÁ CVIČENÍ PŘEDMĚTU PROJEKTOVÁNÍ VÝROBNÍCH PROCESŮ Návody do cvičení předmětu Projektování výrobních procesů Ing. Vladimíra Schindlerová Ostrava 2011 Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu (ESF) a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu OP VK CZ.1.07/2.3.00/ Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu.\n2 ÚVOD 2 Název: Týmová cvičení předmětu Projektování výrobních procesů Návody do cvičení Autor: Ing. Vladimíra Schindlerová Vydání: první, 2011 Počet stran: 58 Náklad: 5 Studijní materiály pro studijní obor Strojírenství Fakulty strojní Jazyková korektura: nebyla provedena. Tyto studijní materiály vznikly za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky v rámci řešení projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Název: Vzdělávání lidských zdrojů pro rozvoj týmů ve vývoji a výzkumu Číslo: CZ.1.07/2.3.00/ Realizace: Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava Ing. Vladimíra Schindlerová Vysoká škola báňská Technická univerzita Ostrava ISBN\n3 ÚVOD 3 POKYNY KE STUDIU Projektování výrobních systémů Pro předmět Projektování výrobních procesů 2. semestru oboru 2303T002 - Strojírenská technologie jste obdrželi studijní balík obsahující: Strukturovaný text obsahující i pokyny ke studiu, kontrolní otázky ke každé kapitole, doplňkové animace a videa vybraných částí kapitol Prerekvizity Pro studium tohoto předmětu se předpokládá absolvování předmětu Základy projektování. Cílem učební opory je seznámení se základními pojmy z oblasti projektování výrobních procesů. Po prostudování modulu by měl student být schopen prohloubit své znalosti při zpracování technologického postupu a metod rozmístění pracovišť, rozboru práce a stanovení norem času práce, použití metod standardizace a kapacitních výpočtů. Dále je cílem znalost požadavků pro návrh konkrétních technologických pracovišť. Pro koho je předmět určen Modul je zařazen do magisterského studia oboru 2303T002 - Strojírenská technologie, studijního programu N Strojní inženýrství, ale může jej studovat i zájemce z kteréhokoliv jiného oboru, pokud splňuje požadované prerekvizity. Učební opora se dělí na části, kapitoly, které odpovídají logickému dělení studované látky, ale nejsou stejně obsáhlé. Předpokládaná doba ke studiu kapitoly se může výrazně lišit, proto jsou velké kapitoly děleny dále na číslované podkapitoly a těm odpovídá níže popsaná struktura.\n4 ÚVOD 4 Při studiu každé kapitoly doporučujeme následující postup: Čas ke studiu: xx hodin Na úvod kapitoly je uveden čas potřebný k prostudování látky. Čas je orientační a může vám sloužit jako hrubé vodítko pro rozvržení studia celého předmětu či kapitoly. Někomu se čas může zdát příliš dlouhý, někomu naopak. Jsou studenti, kteří se s touto problematikou ještě nikdy nesetkali a naopak takoví, kteří již v tomto oboru mají bohaté zkušenosti. Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat Definovat Vyřešit Ihned potom jsou uvedeny cíle, kterých máte dosáhnout po prostudování této kapitoly konkrétní dovednosti, znalosti. Výklad Následuje vlastní výklad studované látky, zavedení nových pojmů, jejich vysvětlení, vše doprovázeno obrázky, tabulkami, řešenými příklady, odkazy na animace. Shrnutí pojmů Na závěr kapitoly jsou zopakovány hlavní pojmy, které si v ní máte osvojit. Pokud některému z nich ještě nerozumíte, vraťte se k nim ještě jednou. Otázky Pro ověření, že jste dobře a úplně látku kapitoly zvládli, máte k dispozici několik teoretických otázek. Úlohy k řešení Protože většina teoretických pojmů tohoto předmětu má bezprostřední význam a využití v praxi, jsou Vám nakonec předkládány i praktické úlohy k řešení. V nich je hlavním významem předmětu schopnost aplikovat čerstvě nabyté znalosti pro řešení reálných situací. Klíč k řešení Výsledky zadaných příkladů i teoretických otázek jsou uvedeny v závěru učebnice v Klíči k řešení. Používejte je až po vlastním vyřešení úloh, jen tak si samokontrolou ověříte, že jste obsah kapitoly skutečně úplně zvládli.\n5 ÚVOD 5 Řešený příklad Zadání a řešení praktického příkladu jako součást výukového textu. Korespondenční úkol kurzu. Zadání domácí úlohy, testu apod. k odevzdání vedoucímu cvičení a hodnocené v rámci Další zdroje Seznam další literatury, www odkazů apod., pro zájemce o dobrovolné rozšíření znalostí popisované problematiky. CD-ROM Informace o doplňujících animacích, videosekvencích apod., které si může student vyvolat z CD-ROMu nebo je může nalézt na e-learningovém portálu. Úspěšné a příjemné studium s tímto učebním textem Vám přeje autor. Ing. Vladimíra Schindlerová\n6 ÚVOD 6 OBSAH 1 ÚVOD Základní pojmy Technologičnost konstrukce VÝBĚR POLOTOVARŮ Tyčový materiál Výkovek Norma spotřeby materiálu pro součásti z plechu TECHNOLOGICKÉ OPERACE TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY VÝROBNÍHO PROCESU Volba základen Strojní park Zásady pro vypracování výrobních postupů Operační náčrt, popis práce NORMATIVNÍ PODMÍNKY VÝROBNÍHO PROCESU Třídění spotřeby času Výrobní dávka TECHNOLOGICKÝ POSTUP SYSKLASS POČÍTAČOVÁ PODPORA KAPACITNÍ PROPOČTY Roční časový fond dělníka SEZNAM PŘÍLOH... 46\n7 ÚVOD 7 1 ÚVOD Projektováním technologických procesů rozumíme průběžnou činnost, která zahrnuje rozbor, zpracování technické dokumentace pro navržení nových technologických pracovišť, nebo lze technologických podkladů využít k plánování výrobních procesů. 1.1 Základní pojmy Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat výrobní proces. Definovat pojmy z oblasti výrobních procesů. Výklad Výrobní proces je tvořen řadou dílčích procesů technologickým, kontrolním, dopravně-manipulačním, skladovacím. Tyto procesy ovlivňují pracnost výrobku a organizace práce ovlivňuje kvalitu a kvantitu výrobního procesu. Vliv mechanizace a automatizace může být nepřímo úměrný úbytku ruční práce. Mezi základní technologické operace patří tváření, svařování, broušení, lisování apod. Jde o přímé zasahování do produktu. U pracovního procesu, kde působí lidská síla, není přímý vliv na daný produkt. Jde o různá měření, pozorování, kontroly. Tyto operace následují po každé operaci, což sníží procento zmetkovitosti na minimum.  Výrobní kapacita je výrobní možnost, vyjádřená hodnotou objemu výroby, kterou je možno dosáhnout na daném výrobním celku, Objem výroby počet jednotek vyrobitelných v určitém čase, Výrobní plocha plocha určená ke splnění výrobního procesu, Členění výrobního procesu ve vztahu k charakteru jeho složek: - technologický proces je předpisem sledu a náplně po sobě jdoucích technologických operací jde o takovou činnost, která zanechává změnu tvaru, nebo složení opracovávaného předmětu (soustružení, vrtání, kalení, cementování). - pracovní proces je souhrn činností, který vykonává především pracovní síla a nepodílí se na opracování výrobku (manipulace s materiálem, kontrola). Členění výrobního procesu ve vztahu k výrobku: - hlavní výrobní proces jde o souhrn hlavních technologických činností, - pomocný výrobní proces produkty toho procesu nepřecházejí do hotových výrobků určených pro expedici (nástroje, zápustky, přípravky),\n8 ÚVOD 8 - vedlejší pracovní proces (obslužný) zajišťuje především potřebné druhy energie, skladování, manipulaci s materiálem, expedici. Členění výrobního procesu ve vztahu k výrobnímu programu: - hlavní výroba představuje základní výrobní program, podle specializace závodu, - doplňková výroba zaměřuje se na optimální využití a vytížení výrobních ploch, - přidružená výroba zaměřena např. na využití materiálového odpadu. 1.2 Technologičnost konstrukce Čas ke studiu: 15 minut Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Definovat pojmy z oblasti technologičnosti konstrukce. Vyřešit otázky týkající výrobního procesu. Výklad Technologičnost konstrukce (TK) je dána souhrnem všech podstatných vlastností, nutných pro zajištění optimálního fungování výrobku (fungování, spolehlivost, životnost, efektivnost výroby, pořizovací a provozní náklady, prostorové nároky, designe). Pro plné uplatnění TK je nutný přehled konstruktéra o použitelnosti materiálů a moderních technologií. Úroveň technologičnosti konstrukce je možné posuzovat ve dvou etapách. Technologičnost konstrukce součástí zahrnuje: - materiál (vhodný pro výrobek obrobitelnost, svařitelnost ) - polotovar (na výběru by se měl podílet konstruktér i technolog) - vlastní opracování (tvar, přesnost tolerance, drsnost, počet nástrojů) Technologičnost konstrukce výrobků (nebo montážních celků.) zahrnuje: jednoduchost a účelnost, počet součástí (unifikace, normalizace, opakování vlastností), počet použitých materiálů (skladování, nákup), balení, optimální rozčlenění na montážní celky.  Shrnutí pojmů 1.1. Výrobní proces, technologický proces, technologičnost konstrukce.\n9 ÚVOD 9 Otázky Co je to výrobní proces? 2. Jak členíme výrobní proces ve vztahu k charakteru jeho složek? 3. Jak členíme výrobní proces ve vztahu k výrobnímu programu? 4. Co zahrnuje je to technologičnost konstrukce? Řešený příklad Dle zadání proveďte rozbor technologičnosti konstrukce. Nakreslete výrobní výkres výrobku. Řešení: Posouzení technologičnosti konstrukce dle zadání máme připravit podklady pro výrobu ozubeného kola, to by mělo být cementováno, kaleno a broušeno, požaduje se souosost součásti. Při posuzování technologičnosti konstrukce jsem provedla kontrolu výpočtu ozubení podle níže uvedených vzorců: Průměr roztečné kružnice : D= m.z = 6.58 = 348 mm Průměr hlavové kružnice : D a = D + 2.m = = 360 mm Průměr patní kružnice : D f = D 2,5.m = 348 2,5.6 = 333 mm Návrh změn : Pro zlepšení kvality vodících ploch použiji materiál , vhodný pro cementování a kalení. Pro případné opravy poškozené kuželové stopky broušením navrhuji chráněné důlky. Výroba součásti je navržena pro opakovanou malosériovou výrobu ve výrobních dávkách (sériích) až 100 ks/měsíc tj ks/rok. Pro tento typ výroby je vhodné využít klasické obráběcí stroje (hrotový soustruh typu SV 18R). Jako progresivní technologii, navrhuji využít NC hrotový soustruh SU 50AT CNC. Nákres výrobku viz. Příloha č.1 Nákres výrobku CD-ROM Na CD najdete návod, jak je možné nakreslit výrobní výkres. Výkres 9K 329 vzor 1 Výkres 9K 329 vzor 2 Výkres 9K 329 vzor 3 Korespondenční úkol V rámci tohoto předmětu budou studenti řešit ve skupinkách 2-3 studentů projekt, který bude obsahovat návrh součástky a její kompletní rozbor a návrh pracoviště. Výsledky budou odevzdány cvičícímu v rámci cvičení. Zadání bude individuální.\n10 Výběr polotovarů 10 2 VÝBĚR POLOTOVARŮ Při výrobě výrobku tvoří více jak 50% celkových výrobních nákladů materiálová položka a představuje proto důležitý bod ve struktuře výrobních nákladů. Je třeba se tedy zaměřit na možné úspory materiálu z hlediska struktury jednotlivých druhů materiálu z pohledu kvality, tvaru a lepší využití materiálu polotovaru. Pro volbu polotovaru jsou rozhodující celkové výrobní náklady, které jsou závislé: a) na materiálové náročnosti a stupni využití materiálu polotovaru Q s čistá hmotnost součásti v kg, N m norma spotřeby materiálu v kg, b) na velikosti vynaložených nákladů na zhotovení polotovaru správná volba metalurgických metod (kování, svařování, odlévání) z hlediska velikosti, složitosti tvarů součástek a sériovosti výroby, c) ne velikosti nákladů potřebných na obrábění, které souvisí s přesností tvarů a rozměrů polotovaru (přídavky na obrábění, tvarová shodnost polotovaru a hotové součásti). Průběh jednotlivých složek nákladů v závislosti na využití materiálu viz Obrázek 2.1. Zvyšování hodnoty k m směřuje k vyšší geometrické přesnosti a tvaru polotovaru snížení nákladů na materiál a obrábění polotovaru, ale zároveň rostou náklady na vlastní výrobu polotovaru. Obrázek 2.1 Průběh složek nákladů Z hlediska sériovosti výroby a technologicko-konstrukčním požadavkům na výrobu se zaměřujeme především na: 1. volbu druhu polotovaru tyčový materiál, tabule plechu, odlitek, výkovek, apod. 2. volbu technologické varianty u jednoho druhu polotovaru 3. možné kombinace jednotlivých způsobů výroby polotovaru.\n11 Výběr polotovarů Tyčový materiál Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé ztráty materiálu. Definovat pojmy z oblasti návrhu materiálu. Vyřešit spotřebu materiálu u zadané součásti. Výklad Tyčový materiál se využívá na výrobu součástí menších rozměrů, především rotačních součástí (např. hřídele, kroužky apod.) Asi 40 % všech rotačních součástí se v současné době vyrábí z tyčového materiálu. Stupeň využití materiálu je asi % což závisí především na tvarové složitosti výrobku. Průměr tyče se určí z maximálního průměru obráběné součásti a přídavku na opracování daného vztahem: Výsledný průměr polotovaru tedy bude: D max max. průměr obráběné součásti D p max. průměr obráběného polotovaru. [mm] [mm] Zaokrouhlíme na nejbližší vyšší průměr válcovaného materiálu. Tento vztah platí pro tyče kruhového průřezu i pro jiné profily. Do vztahu se dosadí místo D max tloušťka t součásti v mm A přídavek p je pak přídavek na tloušťku. Jednodušeji lze zjistit velikost přídavku p z následující tabulky Tab Tab. 2.1 Velikost přídavku dle hodnoty průměru polotovaru Hotový obrobený Rozměr D(t) [mm] přes do Přídavek p [mm] 2,5 3 3,5 4 4, Délka polotovaru se určí ze vztahu: [mm]\n12 Výběr polotovarů 12 l p délka polotovaru, l max maximální délka součásti dle výkresu, p zc přídavek na zarovnání čel, l str přídavek na středící důlek (dáváme tehdy, když středící důlek nesmí zůstat ve vyráběné součásti). Výpočet normy spotřeby materiálu Polotovary se s tyčového materiálu získávají rozřezáváním na pilách, nebo upichováním na soustruzích. Proto je potřeba vždy dělit výrobek z tyčového polotovaru s přídavkem.  Tento přídavek tvoří: a) přídavek na dělení Při rozřezání na pilách Tab Tab. 2.2 Přídavky pro pilové listy při řezání na pilách Nástroj Strojní pilový list 1,5-2 Pilový kotouč do 150 mm 1,5-2 do 300 mm 5 do 600 mm 6 do 800 mm 7 Pilový kotouč na neželezné kovy 1,5 Přídavek [mm] Při rozpichování a upichování tyčí na soustruzích a upichovačkách: Tab Přídavek na dělení a zarovnání čel upichováním Průměr tyče [mm] Do Celkový přídavek na délku [mm] Ocel ,5 7,5 Mosaz a hliník 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 Šířka nože [mm] Ocel 2, Mosaz a hliník 2 2 2,5 3 3,5 a. přídavek na zarovnání čel Přídavek na oboustranné zarovnání čel tyčových průřezů do délky až 100 mm: Do Ø 150mm.2 mm Nad Ø 150mm..3 mm.\n13 Výběr polotovarů 13 b. přídavek na upnutí posledního kusu z tyče Polotovary se řežou v přípravně materiálna jednotlivé délky včetně přídavků většinou z tyčí délky 3 nebo 6 m. Proto je třeba při výpočtu normy spotřeby materiálu počítat také s přídavkem na upnutí posledního kusu z tyče l k, který určíme podle Tab Tab Přídavek na upnutí posledního kusu z tyče Ø D [mm] l k [mm] d. přídavek na středící důlky Jestliže výrobní postup vyžaduje středící důlky a dle výkresu hotové součásti nejsou možné, předepíšeme přídavek na odstranění středících důlků dle Tab Je-li středící důlek jen na jedné straně, přidá se na zarovnání jen 1 mm. Další hodnoty pro větší velikosti důlků jsou uvedeny v ČSN Tab Přídavek na odstranění středících důlků p stř [mm] Středící důlek Ø d 1 0,5 0, Typ A 2, Typ B,C Norma spotřeby materiálu pro jednu součást z tyčového polotvaru se vypočte ze vztahu: [kg] Q s hmotnost hotové součásti, q d ztráta materiálu upichováním jednoho kusu, q o ztráta materiálu obráběním včetně zarovnání čel, q k ztráta materiálu z koncového odpadu připadajícího na jeden kus. Obrázek 2.2 Ztráty materiálu při řezání z tyče\n14 Výběr polotovarů Výkovek Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat normu spotřeby materiálu a vyřešit návrh polotovaru pro výkovek. Výklad Pokud jsme nuceni volit jako výchozí polotovar výkovek, vycházíme z rozměrů a složitosti součásti a podle počtu obráběných kusů. Hlavní druhy kovaných polotovarů lze popsat takto: - volně kované výkovky velké přídavky na obrábění, velká spotřeba materiálu, hrubý povrch, - zápustkové kované výkovky přesnější rozměry, menší přídavky na obrábění, lepší povrch, - výkovky kované na vodorovných kovacích strojích tvarová i rozměrová přesnost, minimální spotřeba materiálu. Mezi hlavní přednosti použití výkovků oproti odlitkům je v lepší průtažnosti a houževnatosti u výkovků. Tyto vlastnosti jsou dány zjemněním zrna, v důsledku důkladného prokování a lepšího průběhu vláken. Zaručen homogenní materiál a provozní bezpečnost. Návrh výkovku Návrh výkovku vychází z níže uvedených podmínek, které je nutné dodržet: a) prostudovat výrobní výkres součásti z pohledu tvaru, funkce, konečného opracování ploch a možnosti technologie kování, b) určit výchozí materiál vhodný pro výkovek a druh výkovku, c) určit si dělící rovinu, d) stanovit přídavky na obrábění dle ČSN , ČSN , e) určit technologické přídavky úkosy, zaoblení hran a rohů, přechodů, f) stanovit rozměry a hmotnost výkovku a nakreslit výrobní výkres výkovku. Norma spotřeby materiálu pro jeden výkovek se stanoví ze vztahu: [kg] Q p hmotnost výkovku, q op ztráta opalem při ohřevu, q v ztráta výběhem materiálu.\n15 Výběr polotovarů Norma spotřeby materiálu pro součásti z plechu Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé ztráty materiálu. Definovat pojmy z oblasti návrhu materiálu. Vyřešit spotřebu materiálu u zadané součásti. Výklad Základem výpočtu normy spotřeby materiálu je nástřihový plán. Nástřih nebo tepelné dělení z tabulí je možné uskutečnit jako: - Skupinový z jedné tabule plechu běžných rozměrů stříhají nebo vypalují polotovary pro různé součásti jednoho výrobku, - Kusový pro polotovary obdélníkového tvaru. Při sestavení skupinového nástřihu se umisťují na tabuli nejdříve polotovary velkých rozměrů, potom střední a nakonec se k umístění malých polotvarů využívají volné mezery mezi velkými a středními polotvary Obrázek 2.3Obrázek 2.4 Skupinový střižný plán. Obrázek 2.3 Skupinový střižný plán  Při sestavování kusového nástřihového plánu se nejprve určí nejvýhodnější způsob stříhání (Obrázek 2.4 kusový střižný plán). Obrázek 2.4 kusový střižný plán\n16 Výběr polotovarů 16 Varianta 1 Počet pásů vodorovně Z každého pásu kusů Varianta 2 Počet pásů vodorovně Z každého pásu kusů Součinitel využití materiálu se obecně vypočte: Při návrhu polotovaru pro součástky pálené z plechu se může vycházet z Tab Je třeba provést návrh pálícího plánu. Při návrhu je třeba připočítat propal, můstek což je vzdálenost mezi sousedními součástkami na pálícím plánu. Tab. 2.6 Přídavky na obrobení jedné plochy. Tl. plechu váha [kg] přídavek na 1 plochu propal můstek P P , P P P P ,5 16 P ,5 16 P ,5 16 P ,5 16 P P P ,6 25 P ,6 25 P ,6 30 P ,6 30\n17 Výběr polotovarů 17 Shrnutí pojmů 2.1 Výpočet spotřeby materiálu pro tyčový polotovar, pro výkovek, pro polotovar plech. Otázky Uveďte vztah pro výpočet spotřeby materiálu pro součást z tyčového polotovaru. 2. Uveďte vztah pro výpočet spotřeby materiálu pro výkovek. Řešený příklad Navrhněte polotovar pro zadanou součást. Řešení: Pro výrobu ozubeného kola navrhuji dělit polotovary pálené z plechu P x 1000 ČSN Hmotnost 1 plechu je 1280 kg/m. Pro volbu polotovaru je nutno stanovit přídavky na opracování čelních ploch a přihlížet k případným přídavkům na čelních plochách pro cementování vyskytujících se zejména u ozubených kol. Tloušťka součásti 68 mm Přídavek na cementaci ploch 2x2 mm= Přídavek na soustružení čel 2x2,5 mm = Tloušťka plechu 77 mm volím 80 mm 4 mm 5 mm Pro výrobu polotovaru volím ocelový plech P x2000 ČSN Pálící plán je nakreslen v AUTOCADu viz Příloha č.2 9K-329PAL.dwg. Průměr součásti 360 mm Přídavek pro soustružení průměru 2x7 14 mm Ztráta propalem Průměr polotovaru pro pálení 2x3,6 7,2 mm 382 mm Cenové předpisy dovolují započítat do ceny výrobku hmotnost materiálu včetně přídavku na prvotní dělení materiálu. Rozměry polotovaru do výdejky jsou stanoveny podle dělícího plánu včetně započtení šířky můstku 25mm pro pálení. Po odečtení použitelného odpadu je hmotnost do výdejky stanovena následovně : Váha použitelného zbytku rozměru 3,72 dm x 10dm: 3,72 dm x 10 dm x 0,80 dm x 7,87 kg/dm3 = 234 kg Váha použitelného zbytku rozměru 1,86 dm x 16,28 dm : 1,86 dm x 16,28 dm x 0,80 dm x 7,87 kg/dm3 = 191 kg\n18 Výběr polotovarů 18 Hmotnost polotovaru do výdejky : Hmotnost tabule plechu P x 2000 = 1280 kg Z tabule 1000 x 2000 lze vypálit 8ks polotovarů. Hmotnost polotovaru do výdejky : (1280 kg 234kg 191kg)/8 ks = 107kg Korespondenční úkol Studenti budou zpracovávat v rámci cvičení jedno ze zadaných témat týkajících se projektování výrobních procesů, které bude odevzdáno cvičícímu v rámci cvičení. Zadání bude individuální.\n19 Technologické operace 19 3 TECHNOLOGICKÉ OPERACE Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat členění výrobního procesu. Definovat základní pojmy. Určit jednotlivé technologické operace. Výklad Výrobní postup je členěn na jednotlivé operace. Operací je nazvána část výrobního postupu, která je vykonávána jedním nebo více pracovníky na jednom pracovišti na jednom výrobku. Operace představuje základní jednotku pro organizaci a řízení práce, normování práce. Dle ČSN je definován: -operační úsek provádí se na jedné ploše, jedním nástrojem, při neměnných technologických podmínkách. - úkon je část operace, která obsahuje jednoduchou pracovní činnost (upnout, zajet do řezu) - pohyb je elementární činnost v rámci operace. Určení počtu operací představuje důležitou činnost technické přípravy výroby. Schéma začlenění výrobního postupu je znázorněno na obrázku 3.1. Vhodným stanovením počtu operací je možné zajistit kvalitu výrobku, nejmenší spotřebu času práce, materiálu a energie. Kritéria pro určení pořadí operací: - počet druhů obráběných ploch, - požadavkem na jakost obráběných ploch, - další opracování cementace, povrchová úprava, - funkčnost ploch z hlediska montáže, - sériovost výroby. Číslování operací je dáno především zvyklostmi podniku, ve strojírenství se používají dva typy číslování: - postupné operace se označují čísly 1,2,3, n - obkročné používá se určitá posloupnost 5,10,15, 20,., je možné v případě potřeby vložit chybějící číslo, aniž by bylo nutné nějaké zvláštní značení.\n20 Technologické operace 20 Výrobní postup atd. Operace Operace 1 Řezat materiál Ø70 mm na délku 420 Operace 2 Zarovnat čela na l=420, navrtat s obou stran důlky Operace 3 Kopírovat vnější tvar hřídele na soustruhu Operace 4 Frézovat vybrání h= 44 Operační úsek Soustružit stranu A Soustružit stranu B atd. Úkony 3/01 Upnout hřídel do hrotů 3/02 spustit stroj a najet do záběru 3/03 Kopírovat tvar podle šablony 3/04 Vyjmout součást ze stroje atd. Pohyby Uchopit hřídel Přenést hřídel do upín. přípravku Ustavit hřídel do hrotů Uchopit páku pneumat. upínače Obrázek 3.1 Schéma začlenění výrobního postupu Operace by měly být voleny tak, aby výrobní postup odpovídal požadavkům technologa a konstruktéra dle výrobního výkresu. Mělo by platit, že operace předcházející by měla upravit povrch obrobku pro operaci následující. A součástka by se měla dát snadno a rychle přepnout, neboť s tím souvisí také přípravné časy ve výrobě, které se podílejí na celkovém času pro výrobu součástky. Nejčastěji je první operací dělení - je nutné vhodně zvolit potřebný polotovar. Následuje operace hrubování, která je na počátku postupu a operace dokončující, dávají konečný tvar součásti, jsou na konci výrobního postupu. Do výrobního postupu by se měla také zařadit i operace kontrolní, která zajistí kontrolu požadovaných rozměrových a kvalitativních parametrů pro jednotlivé operace. V postupu by mělo být uvedeno, kam bude součást předána (sklad, expedice, montáž.). Obecné schéma sledu operací je v Tab. 3.1.\n21 Technologické operace 21 Tab. 3.1 Obecné schéma sledu operací  Pořadové číslo 1 Název operace Předzhotovující operace - výroba a příprava polotovaru Nejběžnější profese používané ve výrobě Dělení tyčového materiálu, odlévání, kování, lisování, svařování 2 Tepelné zpracování, úprava polotvaru Odstranění pnutí, stárnutí, rovnání polotvaru, zarovnávání, důlčíkování 3 Orýsování Podle potřeby pro další operace 4 Hrubování základních ploch 5 Tepelné zpracování Obrábění základních ploch na čisto Obrábění tvarových ploch, ozubení, závity, drážky Obrábění druhořadých ploch, drážky, plošky, díry kolmé na osu rotace Přípravné práce na tepelné zpracování Obrábění ploch, které nebudou dále tepelně zpracovány Soustružení, frézování, hoblování, broušení, vrtání Odstranění pnutí, zlepšení podmínek obrábění Soustružení, frézování, hoblování, broušení, vyvrtávání, vystružování Frézování, obrážení, broušení, soustružení, válcování Frézování, vrtání Např. cementace Odstranění nacementované vrstvy 11 Tepelné zpracování Pro zvýšení pevnosti, tvrdosti 12 Povrchovou úpravy Podle potřeby pro další operace 13 Dokončovací operace tvarových Broušení drážek, závitů, ozubených ploch kol, ševingování ozubení 14 Dokončovací operace funkčních ploch Broušení, vyvrtávání, frézování 15 Např. chromování, zinkování, Povrchové úpravy kadmiování, nátěry 16 Dokončování velmi přesných Jemné broušení, lapování, honování, funkčních ploch superfinišování, válečkování, apod. 17 Kontrolní operace podle druhu a složitosti konkrétní součásti Konečná kontrola 18 Konzervace (podle potřeby) Nátěr olejem, tuky, plasty, vosky Informace nepovažuje se za operaci a píše se odděleně Kam bude součást po zhotovení předána: sklad, mezisklad, montáž, expedice, apod.\n22 Technologické operace 22 Shrnutí pojmů 3.2. Operace, operační úkon, pohyb, sled operací, číslování operací. Otázky Co je to technologická operace? 2. Jak členíme technologická operace? 3. Uveďte kritéria pro určení pořadí operací. 4. Co zahrnuje schéma sledu operací? Řešený příklad Navrhněte technologické operace pro zadanou součást. Technologické operace jsou navrženy pro výrobu ozubeného kola. Řešení: Volíme takto: 1. Pálení 2. Soustružení 3. Vrtání 4. Frézování ozubení 5. Odjehlení 6. Cementace 7. Soustružení 8. Kalení 9. Broušení 10. Obrážení drážky 11. Brousit ozubení\n23 Technologické podmínky výrobního procesu 23 4 TECHNOLOGICKÉ PODMÍNKY VÝROBNÍHO PROCESU Výrobní postup je ovlivňován řadou činitelů, které mohou mít různý vliv a mohou vést k protichůdným požadavkům. Je třeba tyto požadavky nějak řešit a tím pak vytvářet optimální výrobní postup. 4.1 Volba základen Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé základny. Definovat pojmy z oblasti konstrukčnosti. Výklad Polotovary i obrobky se musí v průběhu opracování na výrobním stroji ustavit a upnout. Poloha obrobku na obráběcím stroji musí být zvolena tak, aby bylo zajištěno dosažení požadované jakosti a přesnosti obráběných ploch i jejich vzájemné polohy. Toho můžeme dosáhnout volbou správné základny. Základna je plocha, určující polohu součásti při její funkci nebo při ustavení ve výrobním stroji. Základnou bývá většinou plocha (rovinná, válcová, kuželová, tvarová), může to být také čára (osa souměrnosti) nebo bod (u koule). Základny dělíme z hlediska použití na: (Obrázek 4.1) Konstrukční jsou plochy (přímky, osy, body), určující polohu součásti vzhledem k ostatním součástem při její funkci ve výrobku. Technologická určují polohu obrobku při jeho ustavení na stroji nebo v přípravku. Kontrolní slouží k měření rozměrů, zvláště tolerovaných. Snahou je, aby konstrukční základna byla také základnou technologickou i měřící a aby vyhovovaly postupu výroby. Proces obrábění by měl proběhnout při jednom upnutí. Základny Konstrukční Technologická Kontrolní Hrubé (neobrobené) Čisté (obrobené) Hlavní Pomocné Obrázek Základny rozdělení\n24 Technologické podmínky výrobního procesu 24 Hrubá základna je neobrobená plocha, která slouží většinou pro ustavení a upnutí obrobku při první operaci. Čistá základna je obrobená plocha, která určuje funkční plochu součásti pro další operace. Hlavní základna - určuje funkční polohu součásti nebo vzájemnou polohu a uložení jedné součásti ve druhé. Pomocná základna je zvláštní nefunkční plocha, která je na součásti vytvořena proto, aby mohla být při obrábění ustavena a upnuta. F u upínací síla Z - Základna Obrázek 4.2 Základna pro soustružení Obrázek 4.3 Základna pro vrtání  4.2 Strojní park Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé stroje. Definovat pojmy z oblasti návrhu výrobního postupu. Vyřešit návrh strojního parku u zadané součásti. Výklad Pro vypracování výrobního postupu je nutná znalost strojního parku dílny, kde se bude výrobek vyrábět. Je nutné správně určit obráběcí stroje a zařízení pro výrobu výrobku. V podnicích bývají k dispozici strojní karty strojů a zařízení, kde jsou uvedeny všechny potřebné informace potřebné jednak pro technologa, také pro konstruktéra přípravků. Všechny stroje, zařízení, které se ve strojírenské výrobě vyskytují, jsou číslovány a jsou uvedeny v třídníku výrobních zařízení a prací.\n25 Technologické podmínky výrobního procesu 25 Pro názornost uvádím příklad označení hrotových soustruhů: Stupeň třídy - obráběcí stroje Třída Podtřída Skupina - hrotové soustruhy - hrotové soustruhy s výškou hrotů přes 200 do 500 mm - hrotové soustruhy s výškou hrotů přes 200 do 500 mm se vzdáleností hrotů přes 750 do 1000 mm Podskupina - volnoběžné s přídavným kopírovacím hydraulickým zařízením Vhodnost typu a velikosti obráběcího stroje pro výrobu dané součásti především vychází: - Z technologických požadavků určených druhem obrábění (soustružení, vrtání, broušení atd.), způsobem obrábění (hrubování, obrábění na čisto), tvarovou složitostí a přesností, sériovosti výroby. - Z požadavků ekonomické efektivnosti, závislé na růstu produktivity obrábění a hospodárnosti výroby. 4.3 Zásady pro vypracování výrobních postupů Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Definovat zásady pro vypracování výrobních postupů. Výklad Vypracování výrobních postupů je různorodé, ani stejné výrobní postupy pro stejnou součást nejsou v různých podnicích stejné. Na vypracování výrobních postupů má vliv řada činitelů. Všeobecné pokyny pro vypracování výrobního postupu: 1. Prostudování výrobních výkresů všímáme si tvaru součásti, rozměrů, tolerancí, tepleného zpracování, povrchové úpravě apod. Získáme tak informace o tom, v jakém sledu operací bude výroba probíhat. 2. Kontrola údajů konstruktéra informace o materiálu z hlediska technologie, určí se přídavky na obrábění, velkost polotovaru. Navrhne se příprava materiálu ve skladu. 3. Určení výchozí základny plocha, od které se musí při obrábění vycházet.\n26 Technologické podmínky výrobního procesu Stanoví se operace jejich sled, v jakém pořadí a které práce se budou provádět (hrubování, dokončování). Zařadí se tepelné zpracování, povrchová úprava a kontroly a měření. 5. Popis rozsahu operací jak a v jakém rozsahu musí být operace provedena, jaké přídavky ponechat, popis operací by měl být stručný, srozumitelný, jednoznačný a úplný. 6. Návrh pracoviště a výrobní stroje kde a na jakých strojích se budou operace provádět, dle třídníku strojů. 7. Domluva práce v kooperaci pokud je potřeba operací, které není možné vyrobit v podniku volíme kooperaci. 8. Volba výrobních pomůcek kterými se bude operace provádět, běžné, nebo speciální. 9. Přezkouší se přesnost výroby z hlediska montáže, hospodárnosti možnost vzniku zmetků. 10. Zhodnocení v případě variantního řešení, rozbor a zhodnocení, výběr nejvhodnější varianty. 11. Výrobní postup se zhodnotí jako celek z hlediska hospodárnosti. 12. Vyplní se definitivní údaje do předepsaného formuláře. Toto schéma se využívá především pro novou součást. Často se používá postup typový nebo skupinový. Správné výrobní postupy jsou základem hospodárné a efektivní výroby. 4.4 Operační náčrt, popis práce Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé operace. Umět navrhnout operační náčrt. Výklad Pro každou operaci je vhodné provést operační náčrt. Operace jako je tepelné zpracování, zámečnické operace, kontrola operační náčrt nevyžadují. Operační náčrt bude proveden v Autocadu, nebo podobném kreslícím prostředí. Náčrt nemusí být v měřítku, ale zadaná součást by měla mít nutné rozměrové proporce. Součást kreslíme tak jak bude upnuta na obráběcím stroji. Kreslíme tvar součásti tak, jak předpokládáme, že bude po obrábění vypadat. Operační náčrt musí být proveden tak, aby bylo možné součást vyrobit případně bez výrobního výkresu. Plochy obráběné v dané operaci se kreslí silněji, ostatní plochy slaběji. Způsob upnutí se vyznačí pomocí tří základních značek, pro upínací hrot, upínací sílu a doraz. Příklady upnutí jsou uvedeny viz Obrázek 4.4.\n27 Technologické podmínky výrobního procesu 27 Operační náčrt je doplněn slovním textem. Musí být vždy jednoznačně určen, technicky stručný, srozumitelný a musí vystihnout práce v operaci. Základní upínací značky Způsoby upínání obrobků a jejich znázornění Upínací síla Upínací hrot Plošná podpěra Upnutí mezi hroty unášení srdce Upnutí do sklíčidla, kleštiny, upínací desky a čelistí) a opření hrotem Upnutí do sklíčidla a podepření lunetou Upnutí za otvor na relisti sklíčidla nebo na rozpínací trn Upnutí do dělícího přístroje a hrotu Upnutí do vrtacího přípravku se středěním za otvor Upnutí do prizmatického vrtacího přípravku Upnutí mezi hroty a čelistní unášení Obrázek Způsob upínání obrobku \n28 Technologické podmínky výrobního procesu 28 Shrnutí pojmů 4.3. Technologická základna, pokyny pro vypracování výrobního postupu, způsoby upínání obrobku. Otázky Jak volíme technologickou základnu? 2. Z čeho vychází volba typu a velikosti obráběcího stroje? 3. Uveďte Všeobecné pokyny pro vypracování výrobního postupu. 4. Uveďte způsoby upínání obrobku. Řešený příklad Dle zadání součástí navrhněte operační náčrt. Navrhněte strojní park. Řešení: Volíme následující stroje: 1. RS pálící stroj 2. SU 50AT CNC - soustruh 3. VR 3 vrtačka 4. OFA 16 SC odvalovací frézka na ozubení 5. Zámečník 6. BDU 50 bruska 7. 7A 420M 8. Bruska na zuby 9. Cementace kalení Operační náčrt viz. Příloha č.3 Operační náčrt\n29 normativní podmínky výrobního procesu 29 5 NORMATIVNÍ PODMÍNKY VÝROBNÍHO PROCESU Každá pracovní činnost včetně jejího přerušování je doprovázena spotřebou času. Spotřeba času může být shodná se spotřebou času výrobního zařízení (pracovník obsluhuje jeden stroj) nebo se liší (pracovník obsluhuje více strojů). Určení spotřeby času je nezbytné pro zjištění průběžné doby výroby, zjišťování rezerv, úrovně organizace, ale také pro odměňování pracovníka. Normovaný čas se skládá ze tří složek - jednotkový čas A - úměrný určitému počtu jednotek zpracovávaného množství - dávkový čas B úměrný počtu dávek (sérií) - směnový čas C - úměrný počtu odpracovaných směn 5.1 Třídění spotřeby času Čas ke studiu: 1,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé typy času. Definovat jednotlivé složky času. Určit spotřebu času potřebného k výrobě zadané součásti. Výklad a) z hlediska pracovníka a ekonomiky práce T N čas normovatelný T 1 čas práce: - T A1 jednotkový - T B1 dávkový - T C1 směnový T 2 čas obecně nutných přestávek T 3 čas podmínečně nutných přestávek T Z čas ztrátový T D ztráty osobní: - T D1 zaviněné - T D2 nezaviněné T E ztráty technicko organizační: T F ztráty vyšší mocí - T E1 vícepráce - T E2 čekáním\n30 normativní podmínky výrobního procesu 30 Čas práce členíme na: Jednotkový t A1 - pro pracovní úkony spojené s vykonáním práce (např. ruční upínání, měření každého kusu ) Dávkový t B1 - pro pracovní úkony nutné k přípravě a zakončení výrobní dávky nebo série (seřízení stroje, prostudování dokumentace ) Směnový t C1 - pro pracovní úkony nutné na uspořádaní pracoviště na začátku a konci směny (úklid, čištění stroje, převzetí stroje ) Čas obecně nutných přestávek členíme na: Jednotkový t A2 - pro zvláštní oddech při namáhavé jednotkové práci Dávkový t B2 - pro zvláštní oddech pracovníka u fyzicky namáhavé dávkové práce Směnový t C2 - pro přerušení práce k vykonání přrozených potřeb pracovníka (mytí rukou před svačinou, přestávka na svačinu ) Čas podmínečně nutných přestávek členíme na: Jednotkový t A3 - pro nečinnost pracovníka z důvodu organizace práce (doběh stroje ) Dávkový t B3 - pro přestávky z důvodu organizace výrobní dávky (dojezd jeřábu k zvednutí velkého přípravku, seřizování ) Směnový t C3 - pro přerušení práce z důvodu organizace práce v závodě (zahřátí stroje na očátku směny.) T celkový čas směny Čas na operaci spotřebovanou jedním pracovníkem značíme t: čas jednotkový: čas dávkový : čas směnový: Pokud k jednotkovému času t A, nebo dávkovému času t B přičteme podíl času směnového t C získáme čas sdružený t AC nebo t BC. Norma jednotkového a dávkového času s podílem času směnového: k c volíme zpravidla z intervalu 0,10 až 0,15. Časy počítáme v minutách, při 8-hodinové směně. Celkový čas směny T je pak 480 minut. Čas normovatelný zahrnuje všechny složky norem času pro správný a účelný průběh práce.\n31 normativní podmínky výrobního procesu 31 Platí: T 1 = t A1 + t B1 + t C1 T 1 = t A1, pak T C1 = t C1 T A1 = n A. t A1 n A počet stejných jednotek výroby, zhotovených v jedné směně b) z hlediska výrobního zařízení Zjišťování spotřeb času výrobního zařízení (stroje) se především zaměřuje na stanovení normy jeho výkonnosti, hlavně na stanovení normy času stroje, což je nutné při normováni nákladných strojních operací se složitou obsluhou, kdy několik pracovníků obsluhuje jedno nebo několik výrobních zařízení (strojů, pecí, apod.), nebo když jeden pracovník obsluhuje několik zařízení. (viz. Obrázek 5.1). Čas výrobního zařízení Čas klidu t 5 (dělník) - upíná obrobek - Seřizuje stroj Časy nutných přestávek Čas chodu t 4 Čas hlavního chodu - přetváření předmětu, odebírání třísky Čas interference t 6 Čas pomocného chodu - na prázdno, přemisťování předmětu, nástroje Čas automatického chodu Čas řízeného chodu (strojně ruční) Obrázek 5.1 Schéma spotřeby času výrobního zařízení Čas chodu (čas nutného chodu výrobního zařízení) je doba činnosti výrobního zařízení, která je z technických důvodů nutná pro kvalitní splnění cíle dané výrobní operace. Čas hlavního chodu je doba činnosti výrobního zařízení, po kterou toto zařízení plní svůj hlavní úkol, tj. doba, po kterou zařízení přetváří pracovní předmět ve výrobek (polotovar), např. u obráběcích strojů je časem hlavního chodu doba, po kterou stroj odebírá třísky (s automatickým nebo ručním posunem do záběru), ale nepatří k němu doba, po kterou si stroj automaticky přemísťuje nástroje, aby je uvedl do pracovní polohy nebo je z ní vyvedl. Čas pomocného chodu je doba činnosti daného výrobního zařízení, po kterou toto zařízení sice neplní svůj hlavní úkol, ale po kterou vykonává v průběhu operace pomocné úkony, nutné ke splnění hlavního úkolu. Např. časem pomocného chodu je u obráběcího stroje doba automatického vracení suportu do výrobní polohy. Čas automatického chodu, označovaný také jako strojní čas, je čas takového chodu výrobního zařízení, při kterém je výrobní zařízení schopné pracovat zcela samočinně a nemusí být v celém průběhu tohoto času řízeno pracovníkem.\n32 normativní podmínky výrobního procesu 32 Čas řízeného chodu, označovaný také jako strojně ruční čas, se shoduje s časem řízeného chodu, uvedeným v soustavě druhu spotřeb času pracovníka na pracovní operaci. Čas klidu je doba nečinnosti stroje, během níž pracovník uskutečňuje úkony nutné k obsluze daného objektu a vykonavatelné jen za jeho klidu, nebo doba obecně nutných přestávek v činnosti pracovníka, kdy z technických nebo bezpečnostních důvodů nemůže být dané výrobní zařízení o těchto přestávkách v chodu. Časem klidu je například doba nečinnosti stroje, ve které soustružník upíná obrobek. Čas interference je čas nečinnosti určitého výrobního zařízení, patřícího do souboru současně obsluhovaných objektů (zpravidla vícestrojová obsluha), který čeká na obsluhu. c) z hlediska předmětu výroby 5.2 Výrobní dávka Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat výrobní dávku. Vyřešit příklady týkající se výrobní dávky. Výklad Rozhodnutí o velikosti výrobní dávky je důležité u každého podniku. Výrobní dávka je velmi často i základní plánovací a kalkulační jednicí. Seskupení výrobků do dávky může probíhat na různém stupni pohybu materiálu ve výrobní jednotce. Rozlišujeme tedy: nákupní dávku (dodávku) její správné stanovení je důležitým úkolem řízení zásobovacího procesu, výrobní dávku sérii, technologickou dávku je dána množstvím výrobků, které se opracovávají na jednom stroji nebo ručně jedním pracovníkem, seřizovací dávku daná počtem výrobků, které se opracovávají postupně v těsném časovém sledu v době mezi dvěma výměnami nástrojů, manipulační dávku je dána počtem výrobků současně manipulovatelných, překládaných a skladovacích ve výrobní jednotce. Výrobní dávka je soubor výrobků současně zadávaných do výroby nebo odváděných z výroby, opracovávaných v těsném časovém sledu, nebo současně, na určitém pracovišti s jednorázovým konstantním vynaložením nákladů na přípravu a zakončení příslušného procesu. Stanovení velikosti výrobní dávky má významné ekonomické důsledky, které shrneme do několika bodů:\n33 normativní podmínky výrobního procesu 33 a) vliv na spotřebu práce spojenou se seřizováním, zmenšením dávky se zvyšuje počet seřízení, tím celkový dávkový čas a mzdové náklady, b) vliv na využití výrobního zařízení, zmenšení dávky vyvolá potřebu častějšího zadávání a tím seřizování, která znamená dobu klidu a nevyužití výrobního zařízení pro hlavní technologické činnosti, c) vliv na výši prostředků vázaných v zásobách rozpracovaných i hotových výrobků, zvýšení velikosti dávky vede ke zvýšení průměrné výše zásob, a tím zvýšení nákladů na udržování zásob a skladování, d) vliv na využití výrobních ploch při zvýšení nebo snížení zásob především rozpracované výroby, zvýšení dávek vede k prostorovému omezení technologicky aktivně využitelné plochy, e) vliv na řízení a organizaci, menší výrobní dávky, tím vyšší frekvence zadávání, zvýšené nároky na organizaci a řízení, evidenci a operativní plánování výroby. Při rozhodování o metodě a způsobu dávkování výroby bereme v úvahu: úlohu výrobce v dodavatelsko-odběratelských vztazích, základní podmínky dodávek, charakter výrobního programu (subdodávky, finální výrobky), technické podmínky výrobního procesu (technologický tok, zp. předávání výrobků), úroveň konstrukční a technologické standardizace, pracnost a strukturu kapacitní náročnosti výrobku, průchodnost a kapacitu montážních pracovišť, náročnost změn výrobních dávek. Existují různé metody stanovení velikosti výrobní dávky. Nejvíce známý je postup stanovení tzv. minimální velikosti dávky a stanovení optimální velkosti dávky. Minimální dávka: k pz koeficient přípustných ztrát t BC čas dávkový [Nmin.] t AC čas jednotkový [Nmin.] Optimální velikost dávky: Q roční potřeba součásti [ks] N B náklady na příprava a zakončení pro jednu dávku [Kč] N S náklady na roční skladování jedné součásti za rok [Kč]\n34 normativní podmínky výrobního procesu 34 Shrnutí pojmů 5.4. Normovaný čas, třídění spotřeby času, výrobní dávka, minimální dávka, optimální dávka. Otázky Z čeho se skládá normativní čas? 2. Čas z hlediska pracovníka. 3. Čas z hlediska výrobního zařízení. 4. Definujte pojem výrobní dávka. 5. Uveďte vztah pro minimální dávku. Řešený příklad Návrh velikosti výrobní dávky. Řešení: V podniku, kde se realizuje kusová výroba, se vyskytuje pravidelný požadavek zákazníků na dodání součásti. Technologický postup výroby součásti předepisuje zpracování výchozího polotovaru postupně na 3 pracovištích. V tabulce jsou uvedeny údaje o charakteru operací na součásti s jednotkovými i dávkovými časy. (koeficient přípustných ztrát k pz je pro kusovou výrobu 0,12). Navrhněte velikost výrobní dávky. Pro výpočet bude použit vztah i Operace t A [Nmin./ks] t B [Nmin./d v ] 1 Frézování Vyvrtávání Broušení Volíme tedy velikost výrobní dávky 40 ks. Úlohy k řešení Řešte následující úlohu - výpočet velikosti výrobní dávky (minimální dávka) Strojírenský podnik získal objednávku na pravidelnou dodávku žacího bubnu do sekačky na trávu. Předmětem objednávky je ks žacích bubnů, které mají být dodány v průběhu prvního pololetí roku 2010 v šesti dodávkách 2000 ks ke konci každého měsíce.\n35 normativní podmínky výrobního procesu 35 Z technologického postupu a z norem spotřeby času na jednotlivé operace a na seřízení jednotlivých technologických pracovišť byla sestavena tabulka údajů. Navrhněte velikost výrobní dávky při uvažování koeficientu přípustných ztrát a = 0,1. Technologická op. t B [Nmin./d v ] t A [Nmin./ks] Soustružení Lisování Svařování 90 9 soustružení Navrhněte velikosti výrobní dávky (optimální dávka) Podnik má zajištěn pravidelný odbyt svého výrobku, pro který je potřebné zajistit výrobu konkrétní součásti. O této výrobě jsou známy ještě následující skutečnosti: Roční potřeba konkrétní součásti Q [ks] Náklady na přípravu a zakončení operací pro jednu dávku NB [Kč] 1500 Náklady na roční skladování jedné součásti a ztráta z vázanosti jednotkových nákladů na součást za rok NS [Kč] 25 Velikost dopravní dávky d V [ks] 100 Vypočítejte optimální velikost výrobní dávky zmíněných součástí, tj. takovou, která zajistí minimální velikost celkových nákladů spojených s realizací pravidelné dávkové výroby těchto součástí Vypočítejte velikost celkových ročních nákladů v případě volby vypočtené optimální velikosti výrobní dávky Navrhněte praktickou velikost výrobní dávky, která bude respektovat podmínky výroby a současně bude co nejblíže k velikosti vypočtené optimální výrobní dávky.\n36 Technologický postup 36 6 TECHNOLOGICKÝ POSTUP Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat jednotlivé části technologického postupu. Umět sestavit technologický postup. Výklad Technologický postup (TP) je: - závazný předpis, který určuje, jakým způsobem bude probíhat výrobní proces konkrétní součásti (tak, aby výroba probíhala optimálním způsobem z předepsaného materiálu v předepsané kvalitě a ekonomických podmínkách daných pracovní třídou, hodinovou sazbou, normovanou spotřebou strojního času, které určují cenu výrobku); - technolog stanoví, z čeho a jakým způsobem bude součást vyráběna (určuje sled operací); - píše se do příslušného formuláře, jehož forma se v každém podniku může lišit; - aby bylo možno využít výhody výpočetní techniky, musíme při tvorbě technologických dodržovat určité zásady, - technologický postup je základní části souboru technologické dokumentace. Je doplněn o dělící plán, pálící plán, grafický nákres operace, apod. - technologický postup poskytuje základní údaje pro subsystémy řízení výroby: MTZ, PRÁCE A MZDY, CENOTVORBU, PLÁNOVÁNÍ A ŘÍZENÍ VÝROBY, KONSTRUKCI PŘÍPRAVKU atd. Při projektování výroby a zejména výrobních systémů poskytuje technologický postup vstupní údaje pro kapacitní propočty, a návrh technologických pracovišť. Hlavní části technologického postupu : hlavička: tvoří ji úvodní věta, která slouží k zavádění technologických postupů do databáze. (č. výkresu, název výrobku, podsestava, počet vyráběných kusů v podsestavě). výdejka: slouží k předepsání polotovaru, jeho hmotnosti, jakosti a ceny. Technolog v ní musí stanovit údaje pro zajištění automatizovaného výpočtu množství materiálu na celou sérii výrobků. V obou těchto částech musí být zabezpečeny kusovníkové vazby, které zajistí výpočet počtu kusů polotovarů pro vyráběnou sérii výrobků. technologická: zapisuje se předepsaný sled operací (číslo operace a pracoviště dle katalogu, typ stroje, prac. třída, norma na zhotovení součásti, stručný popis práce, cena operace). Vychází se z číselníků pracovišť, platného mzdového tarifu a normativů spotřeby práce. závěrečná: je nutno předepsat výrobu potřebných přípravků, speciálních nástrojů, provést součty sloupců, podpisy a datum vypracování.\n37 Technologický postup 37 Platné cenové předpisy umožňují zahrnout do ceny výrobku nezbytné množství materiálu, potřebné na jeho dělení. Pro řezání, stříhání a pálení plechu jsou vypracovávány pálící nebo dělící plány, které zajistí hospodárné dělení polotovarů a výpočet jeho hmotnosti. V technologickém postupu uvádíme všechny normové (normotvorné) údaje zásadně na 1 ks výrobku. Jejich následné propočty se musí zabezpečit kusovníkovými vazbami uvedenými v hlavičce. Shrnutí pojmů 6.5. Technologický postup, části TP. Otázky Definujte pojem technologický postup? 2. Uveďte hlavní části TP. Řešený příklad Pro zadanou součást vypracujte TP. Řešení: V našem případě vycházíme při stanovení norem spotřeby práce z předpokladu, že se jedná o typ výroby malosériový, kde je stanovena průměrná výrobní dávka 100 ks, (cca 1000 ks za rok). Pro potřeby plánování v oddělení MTZ je nutno připravit podklady pro objednání materiálu ve výši 1000 ks na kvartál (jedná se o doplňující tabulky za postupem). V příloze je uveden technologický postup pro zadanou součást. Příloha 4 Technologický postup\n38 Sysklass počítačová podpora 38 7 SYSKLASS POČÍTAČOVÁ PODPORA Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Popsat systém sysklass. Použít systém k vytvoření technické dokumentace Výklad Sysklass od firmy GT Systems Detva je rozsáhlý systém počítačové podpory vývoje a TPV strojírenských výrobků, založený na principu skupinových technologií (Group Technology). Hlavním charakteristických rysem systému je grafická identifikace součástek, případně celých sestav, které se dají jednoduchým způsobem ukládat a znovu vyhledávat. V systému je možné vytvářet typové výrobní podklady, na základě kterých systém generuje optimální řešení pro každou konkrétní situaci. Systém je založen na metodě, která využívá k zatřiďování položek kombinaci grafické a údajové identifikace vyráběných položek. Struktura dat je dána tvarem, rozměry, přesností a kvalitou opracování vyznačených ploch objektu. Z podobnosti je možné odvodit podobné podmínky pro výrobu součásti podobné té, která je katalogizována.(obrázek 7.1) Obrázek 7.1 Grafický klasifikační systém\n39 Sysklass počítačová podpora 39 FUNKCE MODULU SYSKLASS IDENTIFIKACE vyráběných položek Grafický klasifikační systém vyráběných položek SYSKON - konstrukční příprava výroby Konstrukční kusovník Inverzní kusovník Strukturní kusovník Souhrnný výpočet Propojení na CAD Prohlížeč CAD SYSTEP - technologický příprava výroby Technologický postup Obrázkové postupy Nářadí v postupu SYSNORM - podpora pro tvorbu výkon. norem Tvorba typových textů Návody k postupu (tep. Zprac. povrch. úpravy) Propojení na NC programování Materiálová norma Montážní kusovníky EXPERT TPV Střediska Pracoviště Tarifní třídy Skladový soubor Objednávky polotovarů Materiály Značky polotovarů Polotovary Normalizované součástky Pomocné materiály Nářadí, objednávky nářadí Grafická podpora číselníků ZMĚNOVÁ SLUŽBA Typ I. - základní údaje Typ II.- manažer změnové služby PODPORY Seznamy Manažer úloh Sledování rozprac. dokument. TPV Tiskový modul Pošta, zápisník, kalendář SYSTÉMOVÁ SPRÁVA Útvary a uživatelé Údržba systému LAN Pack Sysklass datově zpracovává veškeré údaje z technické přípravy výroby. Do systému se přihlašuje vložením jména uživatele. (Obrázek 7.2) \n40 Sysklass počítačová podpora 40 Obrázek 7.2 Přihlášení do systému Veškerá práce se systémem je provedena pomocí lišty, na které jsou základní položky pro práci se systémem sysklass. ( Obrázek 7.3) Obrázek 7.3 Základní lišta Na liště (Obrázek 7.3) jsou určité položky, které slouží ke snadnější identifikaci, v roletové nabídce Expert se nachází položky materiály, polotovary, pracoviště, operace, normalizované součástky apod. (Obrázek 7.4 ). Obrázek 7.4 Položka Expert Práce se systémem vychází především z tvorby změny, kde provedeme vyplnění daného formuláře, uvedeme datum plnění změny, zavedeme novou položku a pak následně již\n41 Sysklass počítačová podpora 41 můžeme vyplnit technickou dokumentaci, vytvořit technologický postup a díky výkonovým normám můžeme navrhnou potřebné časy výroby dle výpočtu výkonových norem. (Obrázek 7.5) Obrázek 7.5 Položka Expert Podrobnější přehled o jednotlivých položkách je na CD, je zde také návod jak pracovat se změnou vytvořit technologický postup.  Pro výukové účely je tento systém nainstalován na počítačové učebně katedry 345. Shrnutí pojmů 7.6. Sysklass. Otázky K čemu se používá systém Sysklass? CD-ROM Informace o doplňujících animacích, videosekvencích apod., které si může student vyvolat z CD-ROMu nebo je může nalézt na e-learningovém portálu. Sysklass 1 Sysklass 2 Sysklass 3\n42 Kapacitní propočty 42 8 KAPACITNÍ PROPOČTY Výrobní kapacitou rozumíme maximální možnost hospodárné výroby určitých výrobků, kterou lze uskutečnit při dané technologické a organizační úrovni výroby, za stanovené časové období a při dodržení limitujících podmínek pro výrobu. Kapacitní propočty se zabývají vztahem výrobního programu a výrobního profilu a mohou být použity pro: - stanovení výrobního profilu, tj. pracovníků, strojů a zařízení, surovin, energií, odpadů ale také pro představu o kvalitě nehmotných prvků výrobního systému, tj. technologii nebo organizaci a řízení výrobního procesu - optimalizaci výrobního programu v případě již zavedené výroby - modelování očekávaného průběhu výroby Výsledkem kapacitního propočtu je stanovení: - počet pracovníků (dělníci strojní, ruční, pomocní, technici, administrativa) - počtu a druhu strojů (výrobní, pomocné) - počtu a druhů technologických a pracovních míst - velikosti ploch (výrobní, pomocné, sociálně-správní) - potřeby energií - objem surovin, pomocných materiálů a odpadů Podle charakteru zadání projektové úlohy a podle množství získání informací o výrobě, můžeme některé z těchto kapacitních propočtů zařadit: 1. podle přesného (známého) výrobního programu 2. podle převedeného výrobního programu 3. přibližný propočet z ukazatelů přímých nebo ukazatelů nepřímých Při těchto propočtech se zpravidla neobejdeme bez určení: - časového fondu pracoviště za určité období - pracnosti operace na pracovišti 8.1 Roční časový fond dělníka Čas ke studiu: 0,5 hodiny Cíl: Po prostudování tohoto odstavce budete umět Umět používat kapacitní propočty a informace z nich získané. Definovat efektivní časový fond dělníka. Vyřešit využitelnou kapacitu pracoviště.\n43 Kapacitní propočty 43 Výklad Efektivní časový fond dělníka Vycházíme z počtu kalendářních dnů v roce, od kterého odečítáme dny pracovního volna. Jsou to především soboty a neděle, placené svátky a dovolená. Pak časový fond dělníka Ed za rok: D r - počet dnů v roce A - dny sobot a nedělí B - dny placených svátků C - dny dovolené například: E d = = 241 [dnů] Ve skutečnosti musíme odečítat průměrný počet dnů pracovní neschopnosti z důvodu nemoci a obecných překážek v práci G. Pak efektivní časový fond dělníka za rok: Využitelná kapacita pracoviště Při kapacitních výpočtech nás většinou zajímá, s kolika provozními hodinami můžeme počítat za rok u strojního zařízení. Je to čas pracoviště, využitelný pro výrobu a obdržíme jej takto: E se h s g efektivní kapacita pracoviště za rok počet hodin za směnu směnnost pracoviště počet vzájemně zastupitelných pracovišť z % nevyhnutelných časových ztrát. Jejich hodnota je ve strojírenství 5-10% Pracnost operace Pracnost operace v hodinách na určitém pracovišti stanovíme z hodnot udaných v technologickém postupu, tedy z normohodin takto:\n44 Kapacitní propočty 44 t i - pracnost operace [normohod] t Ai - čas jednotkové práce na i-tém pracovišti [min] t Bi - čas dávkové práce na i-tém pracovišti [min] d v - velikost výrobní dávky [ks] Ve skutečnosti hodnotu t i do značné míry může ovlivnit sám dělník, pokud se nejedná o automatizovaný cyklus operace. Abychom obdrželi pracnost v odpracovaných hodinách co nejpřesnější, musíme započítat ukazatel práce dělníka, pak: kde: t i - skutečná pracnost operace vypočtená na i-tém pracovišti K - ukazatel práce dělníka K PN - koeficient plnění výkonové normy k p - koeficient využití pracovní doby t s - doba skutečné práce vykonaná dělníkem t o - doba strávená dělníkem na pracovišti  Shrnutí pojmů 8.7. Výrobní kapacita, efektivní časový fond dělníka, využitelná kapacita pracoviště, pracnost operace. Otázky Čím se zabývají kapacitní propočty. 2. Uveďte vztah pro efektivní časový fond dělníka. 3. Uveďte vztah pro využitelnou kapacitu pracoviště.\n45 Kapacitní propočty 45 Řešený příklad 1. Určení kapacity malého výrobního podniku Podnikatel zaměstnává ve svém podniku 6 soustružníků. Výrobní program podniku je tvořen náhradními díly pro automobily. Velkoobchod s náhradními díly pro automobily oslovil podnikatele poptávkou na dodání jednoho konkrétního soustruženého dílu s normou spotřeby času ta = 27 Nmin. Pracovní režim v podniku je následující: Délka pracovní směny 8 hodin Dovolená pracovníků má délku 4 týdny Nemocnost je 9% Koeficient využití pracovní doby je 0,85 Koeficient plnění norem 1,1 Určete kolik těchto náhradních dílů může podnikatel slíbit ve své nabídce pro velkoobchod, při plném využití kapacity svého podniku. Řešení: Nejprve vyjádříme efektivní roční kapacitu podniku fond pracovní doby Kapacita podniku v počtu výrobků dané pracnosti: Podnikatel tedy může slíbit dodat ks náhradních dílů v daném roce. Úlohy k řešení Určení kapacity malého výrobního podniku Podnikatel zaměstnává ve svém podniku 8 soustružníků. Výrobní program podniku je tvořen náhradními díly pro automobily. Velkoobchod s náhradními díly pro automobily oslovil podnikatele poptávkou na dodání jednoho konkrétního soustruženého dílu s normou spotřeby času ta = 35 Nmin. Pracovní režim v podniku je následující: Délka pracovní směny 8 hodin Dovolená pracovníků má délku 4 týdny Nemocnost je 11% Koeficient využití pracovní doby je 0,87 Koeficient plnění norem 1,2 Určete, kolik těchto náhradních dílů může podnikatel slíbit ve své nabídce pro velkoobchod, při plném využití kapacity svého podniku.\n46 seznam příloh 46 9 SEZNAM PŘÍLOH Příloha č.1 Nákres výrobku Příloha č.2 9K-329PAL Příloha č.3 Operační náčrt Příloha č.4 Technologický postup\n47 seznam příloh 47 Další zdroje Seznam další literatury, www odkazů apod., pro zájemce o dobrovolné rozšíření znalostí popisované problematiky.  ZELENKA, A.,KRÁL M., Projektování výrobních systémů. Praha: ČVUT Praha, 1995, 365 s. ISBN  SLÁČAL, J Projektování výrobních procesů. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1995, 151 s. ISBN  ZELENKA, A.,KUNEŠOVÁ, L., PRECLÍK, V., Metodika projektování výroby. Praha: ČVUT Praha, 1980, 145 s.  SMETANA, J Projektování technologických pracovišť. Ostrava: VŠB TU Ostrava, 1990, 195 s. ISBN  GTS SYSTÉM 2, Uživatelská příručka Sysklass.\nSM 3 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE\nSM 3 TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE OBSAH 1. TECHNOLOGICKÁ DOKUMENTACE.. 4 1.1 DRUHY TECHNICKÉ DOKUMENTACE... 4 1.2 DRUHY TECHNOLOGICKÉ DOKUMENTACE... 5 1.3 DRUHY TECHNOLOGICKÝCH POSTUPŮ... 6 1.4 ZÁSADY TVORBY\nSM 41 VÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY\nSM 41 VÝROBNÍ TECHNOLOGICKÉ POSTUPY 1 Obsah ÚVOD... 3 1 Výrobní technologické postupy, postup práce a technologické podmínky... 4 1.1 Výrobní proces... 4 1.2 Výrobní postup a jeho vlastnosti... 4 1.3 Rozdělení


BIMfo - Až do oblak s pomocí BIM\nAktuality >> Až do oblak s pomocí BIM\nAž do oblak s pomocí BIM\nNejvyšší budovy světa a další "nej" projekty\nŽebříček nejvyšších budov světa se v posledních letech zásadně změnil. Na prvním místě je budova dokončená v roce 2010 - Burj Khalifa v Dubaji s výškou 828 m. Na druhém místě je Shanghai Tower v Šanghaji dokončená v roce 2015, s výškou 632 m. Na třetí příčce je zatím Makkah Royal Clock Tower o výšce 601m v Mekce, z roku 2012. Čtvrtá pozice patří budově One World Trade Center s 541,3 m, která byla dokončena v roce 2014 v New Yorku.\nV nejbližších letech se ale pořadí na těchto předních příčkách změní. V Číně vyrůstají další dvě budovy, které přesahují výšku 600m a měly by být dokončeny do roku 2021. Kdo by byl překvapen, že u těchto budov je využívána BIM technologie? Například v roce 2019 má být dokončena stavba Jeddah Tower (dříve pojmenovaná jako Kingdom Tower) ve městě Džidda v Saudské Arábii, která by měla mít více jak 250 podlaží a s výškou přesahující 1000m se stane nejvyšší budovou na světě. U tohoto BIM projektu byl například vytvořen 3D model technických zařízení budovy a protipožárních systémů v LOD 400 a kompletní koordinace je prováděna v cloudu.\nProjekt nejmladšího a druhého nejvyššího mrakodrapu na celém světě, Shanghai Tower, vznikal s pomocí BIM řešení - viz PDF.\nNebo nejvyšší budova na západní polokouli - One World Trade Center, přezdívaná též „Věž svobody“, na které s využitím BIM aplikací spolupracovaly například architektonické, konstrukční a TZB týmy ze společností Skidmore Owings & Merrill LLP, WSP Cantor Seinuk a Jaros, Baum & Bolles.\nI u projektu nejvyšší dokončené budovy světa, Burj Khalifa, se používaly aplikace kompatibilní s BIM technologií.\nAle také jiné stavby s nějakým tím „nej“ využívají BIM technologie. Například pro přestavbu Denver International Airport, největšího letiště ve Spojených státech a druhého největšího na světě. Na projektu spolupracovalo celkem 260 firem, mezi kterými bylo potřeba sdílet informace všech disciplín. O to se postaralo 46 kompletních BIM modelů. BIM byl použit nejen na samotné stavby a profese, ale i na terén a podzemní sítě.\nI největší asijský kulturní komplex o velikosti 141 000 m2 vzniká pomocím BIM aplikací. Stavba National Kaohsiung Center for the Arts (Wei-Wu-Ying) na Taiwanu byla zahájena v roce 2009 a dokončená má být v letošním roce.\nBIM je nasazen také v projektu rozšiřování panamského průplavu. Požadavky dnešní lodní dopravy již podstatně převyšovaly parametry této 102 let staré dopravní stavby. Projekt rozšíření průplavu zdvojnásobí přepravitelnou roční tonáž. Aktuálně je projekt dokončován a otevření je plánováno již tento měsíc.\n6. června 2016, Pavel Homan


SMS jízdenky bude v Praze dál zajišťovat firma Globdata, snížila si provizi - Zdopravy.cz\nSMS jízdenky bude v Praze dál zajišťovat firma Globdata, snížila si provizi\n01 Led 2020 14:00\nDopravní podnik hl.m. Prahy má vítěze tendru na zajištění a provozování systému SMS jízdenek. Dopravce bude i další tři roky\nNo konečně se praha srovná s brnem\nSe zaverem clanku nelze nesouhlasit, 19 milionu z miliardy je opravdu nepatrna cast, ale zajimavejsi by bylo srovnani poctu SMS jizdenek s jinymi druhy jizdenek, predpokladam totiz (mozna mylne), ze z te miliardy cestujicich mela vetsina nejakou kartu – dlouhodobejsi kupon nebo neco podobneho.\nOdpovim si sam. Nakoukl jsem do archivu tohoto webu a v clanku o vyhlaseni souteze na dodavatele SMS jizdenek ze 16. zari se uvadi, ze SMS predstavovaly v prvnim pololeti 30,04 % prodanych jizdenek.\nTak moc? Možná by spíš byl zajímavý podíl na tržbách. Jeden roční kupón je pro DPP asi výnosnější než jedna SMS jízdenka.\nAni nevím co to je ? Já používám kreditovou jízdenku.\nJá místo sms kupuji jízdenky v aplikaci PID Lítačka. Jsou tam i zlevněné lístky a platí i v příměstské dopravě a vlacích. Lze si zvolit i začátek platnosti. https://app.pidlitacka.cz/faq\nTo samé taky používám. Hodí se to obzvlášť, když máte předplatné jen na určitá pásma, např. 5, 6, a chcete jet třeba až do 2. pásma vlakem. Pak stačí se v aplikaci koupit 3 pásma (2, 3, 4) a čas si zvolit na dobu opuštěných předplacených pásem.\nHlavně si lze jízdenky koupit dopředu a dodatečně si je aktivovat.\nSMS jízdenka je legacy technologie, která dávala smysl jen do rozšíření internetu v mobilu. Bohužel ale jen tak nezanikne, ačkoliv nabízí v podstatě jen nevýhody. V Praze má člověk naštěstí k dispozici aplikaci, ale jinde po republice je situace stále většinou chmurná.\nJá, který cestuji MHD jen párkrát do roka ty sms jízdenky oceňuji. Nemusím hledat automat, otravovat řidiče a kvůli pár cestám v roce stahovat aplikaci, doufám, že to nikdy nezruší.\nPro cestujici, kteri nemani ceske telefonni cislo a nebo maji, ale treba sluzebni, kde jim zamestanavatel vypnul sluzbu Premium SMS, je nemuzou vyuzit. I proto je to okrajovy kanal.\nOtázka trochu mimo: my nemáme v Praze nějakou turistickou kartu, která by posloužila na MHD, vstup do muzea apod?\nMáme, ale není moc levná. https://www.getyourguide.com/-l10/-tc101/?cmp=ga&campaign_id=6654176334&adgroup_id=81837954631&target_id=kwd-355181984871&loc_physical_ms=9062875&match_type=b&ad_id=394498883504&keyword=%2Bcard%20%2Bprague&ad_position=1t1&feed_item_id=&placement=&partner_id=CD951&gclid=CjwKCAiAo7HwBRBKEiwAvC_Q8UK63VLWQWcvh49NrcWr3vFM–Y2TUH7M56x0reVHNWUJrrpkPtCqRoCSjIQAvD_BwE\nJsem překvapen, ale nevidím tam MHD\nNepamatuju si, že by někdy turistická karta byla levná a vyplatila se.\nA může si to Čech vůbec zakoupit? Na té odkazované není čeština!\nMáme turistickou kartu, dokonce má i některé stránky na webu v češtině, ale na MHD už skoro rok neplatí…\nOd léta 2019 měl existovat Prague Visitor Pass (i s MHD), prodávat ho měli v Prague City Tourism, tedy v Pražské informační službě, ale asi se někde něco nepovedlo.\nPro cestujici, kteri maji korporatni telefon, muze byt zase problem s instalaci nepovolene aplikace, stejne tak pro cestujici s hloupymi telefony, temer kazdy prodejni kanal je pro nekoho nedostupny. Dulezite je, aby tech moznosti bylo pokud mozno vice a v idealnim pripade, aby se naklady na ne uhradili z penez zakazniku, precejen je to urcita nadstandardni sluzba a mela by co nejmene zatezovat danove poplatniky.\nTak korporatni tarif muze mit zakazane i Premium SMS. Pak si holt pujdou koupit papirove jizdenky, nebo objednaji taxi.\nA účet od taxikáře omlátíš finančáku o hlavu jako náklad.\n„I proto je to okrajovy kanal.“\nNavíc nejsou použitelné ve vlaku, což zájem o ně také do určité míry redukuje (nelze použít vlaku v kombinaci s MHD).\nAle na aplikaci musíte mít nutně chytrého mobila. SMS jízdenka jde zvládnout i s blbým mobilem.\nA funkční data, ty zdaleka nemá každý.\npokud si člověk koupí jízdenku předem, k aktivaci už data potřeba nejsou\nJsou potřeba i k aktivaci.\nNešlo by s aplikací PID lítačka si jízdenku koupit předem (třeba někde na WiFi) a pak aktivovat někde v terénu i bez dat?\nU aplikace je potřeba informovat server, že se aktivuje právě tato jízdenka. Jinak by vám nic nebránilo mít aplikaci na jeden login na více telefonech a aktivovat si stejnou jízdenku na více přístrojích.\nTak třeba můj přechytralý mobil SMS jízdenku nezvládne, protože mám schválně blokované služby Premium SMS…


Jak zasadit mrkev na toaletní papír\nMnoho zahradních plodin přináší problémy s setím. Patří mezi ně mrkev. Malé semena je obtížné zasít rovnoměrně, pak musíte ředit sazenice. Na některých místech získaly plešatá místa. Zahradníci vždy hledají způsoby, jak kvalitně pěstovat mrkev, zároveň zjednodušují práci na zemi a šetří čas. Mezi takové nálezy se setí mrkevní semena na toaletní papír nebo na pásku.\nAbychom pochopili, proč tato metoda získala popularitu, měli byste se zaměřit na její výhody:\nNejatraktivnější funkce - není třeba stříhat výhonky. Tato operace zabere spoustu času. A pokud budete muset stříhat pod spalujícím sluncem, je to také nepříjemné. V případě pásového přistání je potřeba ředění buď zcela odstraněna, nebo je tato akce provedena velmi rychle.\nDobrá přilnavost k zemi. Jestliže po setí mrkve tradičním způsobem spadne silný déšť, pak se mnoho semen jednoduše vypere vodou. Ale když jsou zasazeny na stuze, tento problém vás neohrožuje a mrkev nepotřebujete znovu nasazovat.\nAle stejně jako u jakékoli techniky, musí prasnice mrkev na pásku musí být správné.\nPravidla pro mimořádné setí kořenové zeleniny\nJak zasadit mrkev na pásku, aby nedošlo ke zklamání. Každá technologie vyžaduje školení. V našem případě bude nutné připravit půdu, semena, lepidlo na pásku. Moderní výrobci osiva produkují na pásce semena ve výrobní verzi. Proto začínáme s přípravou půdy, protože tato fáze je vždy nezbytná.\nMusíte začít pár týdnů před setím mrkve na pásku. Půda se opatrně uvolní do hloubky 10 cm a ihned se vyrovná s hrábě. Takové školení bude stačit, pokud tuto oblast vykopnete na podzim. Pokud jste se nedávno stali majitelem a nevíte, jaké manipulace byly provedeny se zemí na podzim, pak vykopat zem na rýč bajonet s přidáním 1/3 doporučené dávky komplexního minerálního hnojiva.\nJe to důležité! Nenechávejte hnoje pod lůžky s mrkví.\nVýsadba mrkve na pásku\nZnovu zašumění půdy a proveďte drážky.\nStačí je připravit s hloubkou asi 2 cm s rukojetí rýčem. Pozemky dobře rozlité vodou, potom umístěte pásky dna mrkve na dno drážky. Páska je opět dobře napojena a posypána suchou zeminou. Pokládka pásky nebo toaletního papíru se provádí tak, aby semena byla nahoře.\nNěkteří pěstitelé rozsévají mrkev bez lepení semen na pásku. Na dno drážky položili proužek toaletního papíru (tenký), jemně roztáhli semena na vrchol, přikryli druhým proužkem a posypali zeminou. Vrstvy papíru a země jemně navlhčete.\nJe to důležité! Pokud je malá vrstva připraveného kompostu položena na dno drážky, klíčení mrkve se významně zvýší.\nV nepřítomnosti deště, často vodní postele. Pokud je dostatek deště, ujistěte se, že půda nevyschne.\nKoupené mrkve semena na pásku nevyžadují předběžnou úpravu. Jsou jednoduše zasety do země pokládkou pásu. Ale ne vždy je v této formě na prodej nalezena oblíbená nebo vhodná odrůda. Proto se letní obyvatelé připravují sami sadbou materiálu na toaletním papíře.\nPřipravíme pásku pro přistání\nPro lepení semen mrkve potřebujete papír s volnou texturou. Toaletní páska nebo pásky z novin jsou velmi vhodné.\nNicméně, novinový papír pro mrkev není nejlepší volba. To lze snadno vysvětlit přítomností složek barvy, které negativně ovlivňují kulturu. Proto se zaměříme na toaletní papír.\nJe nakrájena na pásy široké 2 cm, zvolte si vlastní délku. Můžete vložit několik kusů do jedné brázdy, můžete řezat dlouhé pásky. Papír je připraven, přistupujeme k přípravě semen mrkve pro lepení.\nPředběžná kalibrace (screening). Ve fyziologickém roztoku (1 lžička. Sůl ve sklenici vody) umístěte semena mrkve a promíchejte. Surges jsou odstraněny, a jen ty, které klesají ke dnu jsou vybrány pro setí. Dalším krokem je mytí semen čistou vodou a sušení.\nZatímco semena suší, připravte pastu. Vařte ho buď z mouky, nebo ze škrobu.\nMožnost bramborového škrobu\nNa půl litru hotové pasty potřebujete:\npřiveďte k varu 400 ml čisté vody (vypněte teplo);\ndále 2 lžíce škrobu rozpuštěného ve 100 ml teplé vody, neustále míchané;\nznovu přiveďte vodu do varu a nalijte tenký proud míchaného škrobu.\nHotová kompozice by neměla být silná.\nV smaltované nádoby vařit mouku pasta v poměru 1 polévková lžíce. lžíce mouky a 100 ml vody.\nJaký je proces lepení semen mrkve na toaletní papír? Existují dvě možnosti:\nPo ochlazení spusťte zápalku do pasty. Pak se dotkněte semena a přeneste jej na papír se stejnou shodou s kapkou lepidla. Semena se lepí ve vzdálenosti 4-5 cm od sebe.\nNa papíře umístěte kapky pasty na stejnou vzdálenost a pak kapku mrkve rozložte do kapky se zápasem.\nPásku po nalepení během dne vysušte. Po vysušení mohou být odstraněny před výsadbou.\nTato cesta je velmi oblíbená u mnoha zahrádkářů, ale všichni zasejí svým způsobem. Pokud dáváte přednost potaženým semenům nebo tradičnímu způsobu výsadby mrkve, je to také dobré. Popsaný způsob výsevu na stuze značně zjednodušuje proces péče o kulturu. Semena se lepí ve stejné vzdálenosti, což šetří zahrádkářům z prvního ředění mrkví. V budoucnu uvidíte, že kořeny rostou ve vzdálenosti nejméně 3 cm od sebe.\nPéče o mrkev osetou na pásku se neliší od klasiky. Zalévání - podle potřeby, uvolnění a odplevelení. Krmte mrkev dost pro sezónu jen dvakrát. První krmení za měsíc po vzniku výhonků, pak podruhé - za dva měsíce.\nZajímavý způsob lepení semen na ubrousek\nV tomto případě okamžitě vytvoříte zahradní postel. Uspořádejte semena ve vzdálenosti 5 cm od sebe a vaše zahrada je připravena.\nPro krmení mrkve ihned v době výsevu můžete do pasty přidat minerální hnojivo. Stačí jedna polévková lžíce na litr kapaliny.\nAby bylo možné správně provádět výsev mrkve na pásku, je dobré sledovat video s vysvětlením každé akce. Letní obyvatelé rádi sdílejí své nové produkty, takže video instrukce je vždy užitečná.\nJak zasadit mrkev na toaletní papír © 2017 - Smět 2022


Žito, Janeček, Smetana, Ztohoven...Když politika produkuje blázny - Blog iDNES.cz\nŽito, Janeček, Smetana, Ztohoven...Když politika produkuje blázny\n27. 11. 2012 14:15:59\nŠílená vláda a dekadentní politika posledních let vede k zákonitému vynořování obskurních figur, jakých jsme nyní svědky.\nNejhorší na tom je, že i regulérní pošuk může někdy trefit do černého, zvláště, když jej poměřujeme s arogantně předváděnými psími kusy, které nám politici ve vládě a v parlamentu předvádějí.\nBohužel je dnes situace taková, že tito politici se utrhli z řetězu natolik, že opravdu dávají munici i potrhlým kritikům. Málokdo z nich totiž dokáže překonat politiky. Snažil se o to jakýsi Žito, zralý pro psychiatra, i když... Stačí si poslechnout některé výtečníky v parlamentu a jsme na pochybách, jestli to vlastně není „normální“.\nTím chci říci, že i v obskurních protestech může být více racionality než v krocích těch, kteří nám vládnou. Není to sice jen doménou stávající koalice - ani ty levicové nebyly o mnoho lepší -, ale je fakt, že nyní to kulminovalo.\nTo, co ministerstvo vnitra předvádí kolem volby prezidenta, by snad nevymyslel ani ignorant logických postupů Smetana. A docela chápu Žita, že je „nasrán“, když všichni vidíme výsměch demokracii, jak o zákonech hlasují kriminálníci, jímž místa uvolňují korupčníci-trafikanti. A ta rakovina se má šířit i do ČEZu (Šnajdr), Aeroholdingu (Fuchsa) i Českých drah (Tluchoř). Nevím, zda není méně riskantní v hloubce se potápět se žraloky, jak si to předsevzal Žito.\nNení šílené, že pravicová vláda zvyšuje daně? Není absolutně absurdní „zachraňovat“ průběžný důchodový systém odklonem peněz do nově vznikajících soukromých fondů? Navíc se přitom - kromě okradení dnešních důchodců - poškodí i dobře se rozvíjející původní druhý pilíř, z něhož je rázem třetí...\nA jen opravdu bláhový člověk by se zrovna v dnešní turbulentní době rozhodl ukládat peníze do neprověřených fondů na 30 a více let dopředu bez možnosti vystoupit. Zvláště, když to celé vymysleli šíbři typu Drábka a Šišky, po nichž a jejich řádění na ministerstvu už dnes vyplývají najevo obrovské škody.\nNení absolutně šílené, že proti mínění drtivé většiny občanů byly protlačeny nespravedlivě protekční církevní „restituce“, a to v době, kdy vláda - přestože si hraje na rozpočtově „zodpovědnou“ -, vrší další stovky miliard ke státnímu zadlužení? Nemůže to skončit nakonec jinak, než závislostí našeho státu, tedy nás všech i s potomky, na věřitelích, kteří dnes diktují Řecku.\nNení příznačné, že v době, kdy se policie začala emancipovat od politiků, byl pod účelovou záminkou vyhozen na hodinu policejní prezident, jako by sám byl zločincem?\nNení totálně arogantní, že premiér, pod jehož patronátem se nemohlo šířit nic jiného než nihilismus, tak po všech těch ranách, které jeho vláda ekonomice zasadila, začal vyzývat k optimismu, dobré náladě a utrácení? Není legrační, že škrtič ekonomiky Kalousek začal blábolit cosi o prorůstových opatřeních?\nTohleto šílenství legitimizuje i jiné obskurní figury, které by v normálních poměrech sklidily jen útrpný úsměv. A světe div se, každý kritik dnes má kus pravdy. Tak je třeba chápat například i akci Ztohoven, o níž jsem napsal článek: „Víte, proč mi vadí Ztohoven?“. Za relativní menší úspěšností článku je i to, že jsem nebyl zcela pochopen. Tedy:\nZa to, že každý kritik má dnes svou pravdu, i kdyby to byl třeba komunista nebo jiný exot, nemohu přece já. Konkrétně dnešní pseudopravice pomohla v krajských volbách komunistům nejvíce. Je to dnešní politika, která nahrává „spasitelům“ všeho druhu. To ale neznamená, že by tyto nejrůznější iniciativy měly převzít moc. Nic takového si nemyslím. Ale myslím si, že je dobrý každý hlas, který učiní přítrž této nebetyčné aroganci vládnoucích politiků. Minimálně je třeba společně dosáhnout toho, aby dnešní korupčníci, zloději a vlastizrádci dostali strach, že by mohli za své činy pykat.\nCo bude potom, je krok číslo dvě. Svou představu jsem také napsal v článku: „Lidi neblázněte! Prolomme svorně ten bludný kruh!“. Nejde o to, abychom uvěřili novým věrozvěstům typu Janečka, ale abychom přestali deformovat volební systém pětiprocentní blokační klauzulí. Na příkladu pokongresové ODS vidíme, že velké strany jsou nereformovatelné. Přes velké strany se do politiky etablovalo příliš mnoho velkých lumpů. Menší strany s menším vlivem je lákají méně. Spíše v nich najdeme lidi opravdu oddané věci.\nDokud blokační klauzuli nezrušíme, nemůžeme tudíž říkat, že máme vládu, jakou si zasloužíme. Ty argumenty pro posílení výsledků mocných, spočívající v akceschopnosti vlády, jsou falešné. Nebo si myslíte, že „akceschopnost“, jakou nám předvádějí, je voličům ku prospěchu? Bez akceschopnosti Kalouska, Drábka, Šnajdra nebo Ratha by se nám všem žilo lépe.\nAutor: Dušan Streit | úterý 27.11.2012 14:15 | karma článku: 45.88 | přečteno: 12023x\n6.12.2019 v 1:07 | Karma článku: 8.79 | Přečteno: 82 | Diskuse


XENONY - XENONY - XENONY | Autodoplňky.cz - TUNING RACING SHOP\nXENONY - XENONY - XENONY (02.10.2008)\nZdravíme tunery, máme pro Vás opět něco nového, tentokrát se zaměříme na další velmi důležitou část každého vozu, osvětlení. Připravili jsme pro Vás speciální nabídku SUPER levných přestavbových kitů XENON.\nTyto přestavbové kity dodáváme v provedení H4 BIXENON, H1, H3, H7, H8, H9, H11, HB1, HB1, HB4 a HB5. Patice těchto výbojek jsou shodné s paticí běžné autožárovky. Tím se stává montáž poměrně jednoduchou. Kit H4 je navíc dodáván jako Bi-Xenon, tedy s možností přepínání světelného toku na potkávací a dálková světla. Tyto kity se vyrábějí s různou svítivostí 4500K,6000K,8000K. My jsme pro Vás zajistili exlusivní model se svítivostí 8.000K, který zaručuje nejmodřejší spektrum světla ze všech výbojkových systémů.\nNové sady které momentálně prodáváme, mají elektroniku od renomovaného výrobce Philips a balasty jsou opatřeny E homologací.. Všechny přestavbové sady jsou baleny v luxusních hliníkových kufrech.\nNa všechny přestavbové HID sady je poskytována záruka 12měsíců od data prodeje.\nXenonové kity naleznete v našem e-shopu ZDE


Freeware, který zaujal (101) - www.WMHelp.cz\nFreeware, který zaujal (101)\nAutor: pavelbures - 01.04.2010, 2915 čtenářů\nV dnešní části seriálu o zajímavých programech z naší download sekce si představíme funkcemi nabitý program pro vedení nákupních seznamů, zmíníme se rovněž o šikovné utilitě měnící vyzváněcí profily na základě naší polohy, nebude chybět ani program pro všechny milovníky závodů rychlých vozů F1.\nZnámý Windows Mobile vývojář Mohit Sapru před několika dny představil užitečný program umožňující automatické přepínání profilů. Aplikace v uživatelem zadaném intervalu získává z GSM sítě informace o poloze a pokud se data shodují s nastavením, dojde k aktivaci určitého profilu.\nLocationAware neběží na pozadí, takže zbytečně nezatěžuje akumulátor a vzhledem k tomu, že nevyžaduje GPS přijímač, můžeme ho bez obav použít i na starších přístrojích. Někdy se může stát, že indikátor hlasitosti v horní liště se nezmění, přestože je aplikován nový profil, aplikace tedy funguje správně. LocationAware ke svému běhu vyžaduje .NET Compact framework 3.5.\nF1 2010 Mobile 3.20\nMilovníci závodů rychlých vozů formule 1 mají důvod k radost, tedy alespoň v případě, že vlastní kapesní počítač, komunikátor nebo smartphone s operačním systémem Windows Mobile. Freewarová aplikace F1 2010 poskytuje, jak již její název napovídá, mnoho užitečných informací o F1.\nDozvíme se např. to, kdy a kde se jednotlivé závody konají, které týmy mezi sebou soutěží, nechybí ani přehledně utříděné výsledky samotných jízd. Potěšující je, že kromě angličtiny program komunikuje v dalších deseti jazycích, mezi kterými najdeme i češtinu. Autorem aplikace je DeepWeb Internetsolutions, program vyžaduje alespoň Windows Mobile 5 a .NET Compact Framework 2.0.\nZajímavá utilita pro všechny, kteří chtějí zjistit, kdo volá a jednoduše uložit dostupné informace o volajícím. Jakmile smartphone zaregistruje příchozí hovor z neznámého čísla, program se spojí s databází provozovatele a pokusí se vyhledat nejen jméno a příjmení, ale i další informace (např. adresu) o volajícím. Po ukončení telefonátu můžeme vložit nový záznam do adresáře.\nTrueCaller je rovněž schopen aktualizovat existující položky v telefonním seznamu, takže během několika minut můžeme doplnit chybějící data k desítkám či stovkám kontaktů. Kromě Windows Mobile aplikaci spustíme také na přístrojích s Google Android či Symbianem. V současné době je podporováno několik desítek zemí, Česká republika mezi nimi zatím není.\nAplikací, díky kterým nezapomeneme, co všechno máme koupit, existuje pro Windows Mobile mnoho. Autor programu MiCarrito si je toho dobře vědom, snaží se tedy zájemce nalákat nejen na dlouhý seznam funkcí, ale i na příjemné uživatelské rozhraní. Jednotlivé položky na seznamu je pro větší přehlednost možno třídit do kategorií, které lze následně setřídit tak, aby odpovídaly rozmístění v našem oblíbeném obchodě. Pokud je tedy ovoce a zelenina hned za vstupními dveřmi, můžeme tuto kategorii pro snadnější a rychlejší nákup umístit na první místo.\nPro každou z položek můžeme zvolit jednotku (kus, kilogram…), ve které budeme zboží počítat, nechybí ani kolonka pro zadání ceny. Jednotlivé nákupní seznamy je možno synchronizovat s více PDA, takže např. manželka může pro svého chotě připravit seznam všeho, co je třeba zakoupit.\n"Freeware, který zaujal (101)" | Přihlásit/Registrovat | 0 komentářů


Vazba zdiva roh – Domácí opravy\nVyzdíváme-li roh či napojujeme dvě nové zdi na sebe, musíme je „provázat“, posunutí svislých spár na sebe kladených vrstev musí být minimálně o čtvrt cihly. Kříží-li se dvě zdi, necháme v jedné řadě vždy jednu proběhnout a druhou přizdíme. Zdicí prvky musí být ve zdivu vhodně uspořádány(viz dále) a musí být. Aby se zajistila náležitá vazba zdiva roh, musí být svislé spáry.\nAle i při této vazba: v. Vazba Zdiva, uspořádání kamenů. Poté naneseme tenkovrstvou maltu (lepidlo) na ložnou plochu zdiva. Celé a poloviční koncové cihly se uplatňují i při vyzdívání rohů a koutů. Cihly se ve stěně nebo v pilíři mají po vrstvách převazovat tak, aby se stěna nebo pilíř chovaly jako jeden konstrukční prvek.\nPasivní dům – vazba zdiva roh – venkovní roh. Obvodové zdivo – Nízkoenergetický dům.\nPomůcka k pozemnímu stavitelství. Baby Elephant rescued. Alan Tours while on Safari at the Addo Elephant National Park. Zdíme na sraz tak, aby vazba svislých styčných spár byla minimálně 95 mm při výšce tvarovek 238 mm (nebroušené cihly) a 100 mm při výšce 249 mm (broušené cihly).\nTo má pochopitelně za následek jiné. The Royal Orthopaedic hospital Charitable Fund helps change lives! Your support helps us to. Aby bylo možné správně řešit detaily napojení jednotlivých konstrukcí ( roh a kout stěn, okna nebo dveře ve vnější stěně, stěny a stropy, apod.), vyrábějí se též doplňkové tvary cihel – koncové celé, koncové poloviční, rohové, nízké, věncovky a další.\nRozměry těchto doplňkových cihel jsou přizpůsobeny účelu jejich použití. Na této stránce si stáhněte CAD detail – A8. Cad detail a vazba zdiva roh ke stažení. Když je to staticky nevyhnutelné, mohou se použít i ocelové spony jako tahové svorníky ve zdivu. Porotherm 50 T Profi – Práh dveří. Také je nutné vyhnout se šikmým styčným spárám, protože způsobují nepřípustná smyková napětí.\nAlternativní a nejpoužívanější založení je výškové založení rohů, kdy se zakládá roh v nejvyšším naměřeném místě na minimální vrstvu malty. Vrstvy malty v dalších rozích musí zajistit potřebnou rovinu. Následuje zdění mezi založenými rohy pomocí provázku a vodováhy. This is the place to discuss all the latest ROH news, announcements and events! Hledat v článcích: vazba zdiva. Lomový a tesaný kámen, nepálené a pálené cihly Zde bude doplněn krátký úvodní text stučně popisující heslo vazba a jeho význam ve vztahu k lidové architektuře. Tvárnice s příčnými dutinami pro dělení se mají do zdiva vkládat jen ne vnější pětině délky stěny a nesmí se dávat ve vrstvách nad sebou. Existují její různé varianty, které si nyní ukážeme.\nZídky – vazba zdiva Při kladení kamenů je důležité, aby se nikdy nesešly tři spáry. Spára navíc nesmí probíhat víc než přes dvě vrstvy kamene. Ukonèení zdiva Ukonèení zdiva Roh vnìjší Roh vnìjší Schody Roh vnitøní. SKLADEBNOSTI ZDICÍCH PRVKÙ CRASH BLOCK – t loušška zdiva 200 mm – 5 rozmìrovì rùzných kamenù, které se mohou používat buï samostatnì, nebo navzájem komb. Zatížení Celý zděný roh je zatížen svislým rovnoměrným zatížením, jehož hodnota byla 0,12 MPa. Výraz vazba má mnoho významů, označujících svázanost různých věcí, a to buď v základním významu (svázání provazem či provázkem apod.), nebo v přeneseném (omezení pohybu, vzájemná závislost nebo přitažlivost, vzájemná souvislost).\nDále slouží k systémo-vému řešení v ostění stavebních otvorů a parapetů. Je zakázáno bez řádného odůvodnění kombinovat cihly malého a velkého formátu v jedné řadě cihel, například zdít vedle se. Ochranný roh zdiva je vyroben z kovu a odolný proti korozi. Jeho barva je stříbrná. Má tři otvory pro upevnění na roh šrouby. POUŽITÍ: Ochrání rohy proti mechanickému opotřebování ve skladech, provozních prostorech nebo na chodbách. Založení první vrstvy zdiva se provede na zdicí cementovou maltu min.\nM10, pokud neurčí projektant z důvodů zvýšených požadavků na únosnost zdiva jinak. Pro tenkovrstvé zdění (lepení) je výrobcem předepsáno ZM 921 – lepidlo SX. Po tét době je zpravidla nutno injektáž znovu provést, neboť stvba po této době injektážní krém,stráví,, Vhodné pro krátké vlhké úseky zdiva (např. vlhký roh domu), nikoli pro celou stavbu. Ze statického hlediska je to nejpodstatnější vlastnost zdiva.\nCihly v pilířích, nebo stěnách musí být provázány tak, aby se chovaly jako jeden konstrukční celek. Přesahy spár musí být dostatečné a přesné rozměry vždy uvádí výrobce v manuálech ke svým produktům.\nPrevious Post Umístění oken ve zdi\nNext Post Levné vyrovnání podlahy


Notebook OMEN by hp - Znojmo - Bazoš.cz\nHlavní stránka > PC > Notebooky > Inzerát č. 109327942\nNotebook OMEN by hp\nProdám herni notebook OMEN by hp s označením OMEN by HP 15-dc0016nckupovany na konci června 2019, pouze odzkoušeny 2 měsíce. V záruce u Alzy ještě 22 měsíců. Notebook je jako nový, nijak nepoškozený.\nPůvodní cena 25 000kč, přidám herni myš.\nPaměť: 16 GB DDR4 2666 MHz SDRAM (1 x 16 GB) - rozšíření až na 32gb\nGrafická karta: NVIDIA® GeForce® GTX 1050 (4 GB vyhrazené paměti GDDR5)\nHP Omen - [15.9. 2019]\nHp omen 15 ce-004nt záruka 11/2020 - [13.9. 2019]\nNotebook v top stavu, se zárukou ještě přes rok... Preferuji osobní předání, jsem z Litvínova.. Dobírka pouze s podmínkou poštovného předem na účet, nabízím zakoupení i přes a.ukro!


Zkrášlete svůj obličej dokonalým obočím! Barvení pomocí bio henny metodou Brow Master a tvarování! | Slevíci.cz\nZkrášlete svůj obličej dokonalým obočím! Barvení pomocí bio henny metodou Brow Master a tvarování!\nZákazníci hodnotili: 70%\nKaždodenní úprava obočí Vás již nebaví? Svěřte svůj obličej opravdové profesionálce! Obočí dodává našemu obličeji ráz a dokresluje celkový vzhled. Mělo by být tedy neustále dokonalé.\nMetoda barvení Brow Master, vám zaručí dlouhodobou stejnobarevnost a Vašemu obličeji bude vyměřen i tvar, který Vám bude určitě sedět!\nPlatnost slevíka od 28.07.2021 do 29.10.2021\nBrow Master - způsob, jak vytvořit dokonalé obočí.\nBrow Master je jedinečná aplikace přírodní bio henny pro intenzivní barvu, trvanlivější podstínování a výživu obočí, jehož součástí je i tvarování pomocí vosku. Pomůže obnovit nedokonalé obočí, zlepší tvar, strukturu chloupku a vytvoří zdravý lesk obočí. Na každodenní make up obočí můžete tak zapomenout.\nJedinečnost henny je krásné a zdravé obočí.\nEfekt „tónování“ na kůži vydrží cca 2-3 týdny.\nEfekt barvy chloupků vydrží cca 4-6 týdnů.\n590 Kč 34% 200 Kč


Lego v Kladně nabízí práci snů: Nabírá modeláře 3D soch - Aktuálně.cz\nAktualizováno 3. 9. 2015 21:54\nKladno – LEGO Production, s.r.o. hledá do svého týmu více jak 50 nových modelářů. 3D sochy, které jsou dodávané do celého světa, totiž získávají na oblibě. Kladenská pobočka dánského hračkářství proto rozšiřuje dvousměnný provoz na třísměnný.\nSoučástí závodu společnosti LEGO ve středočeském Kladně je i modelářské centrum, a to v jedné z výrobních hal. Práce tamních kreativců podléhá ale naprostému utajení, stejně jako 3D modely, které jsou až do poslední chvíle pro zákazníky i veřejnost velkým překvapením.\nTo, že kladenská pobočka není jen továrna k potiskování, kompletování a balení komponentů slavné stavebnice, značí i vystavené sochy, které mohou vidět lidé už z vlaku, když přijíždějí na nádraží ze směru z Prahy do Kladna. I uvnitř střežené modelářské haly se najde celá řada modelů psů, koček, žiraf, medvědů, ale i dopravních prostředků nebo známých staveb světa.\nJak návštěvníci zábavních parků LEGOLAND vědí, z kostek se dá postavit skoro vše a některé výtvory pak putují například do právě vznikajícího parku v Dubaji. V samotném Kladně je ale k vidění v místním obchodním centru například model Hlavního nádraží v Praze s pohyblivými vlaky, výtahy a eskalátory nebo památky z tří světových kontinentů.\n"Když někde vidím veliké modely, které jsme vyrobili, vidím ty lidi, děti, kterým se líbí, v tu chvíli jsem hrdá, že jsme tohle dokázali právě my," říká vedoucí jednoho z modelářských týmů Ivana Zobinová. Kladenští modeláři už v minulosti dokázali sestavit například raketu pro hračkářství Hamleys v obchodním centru Lubjanka v Moskvě, která měří přes 18 metrů. Stíhačku X-Wing Starfighter ze série Star Wars zase sestavili z pěti milionů kostek pro dánský LEGOLAND v Billundu.\n"Je to velmi kreativní práce, ale je také velmi náročná a trvá nějakou dobu, než se z člověka stane dobrý modelář. Kandidáti musí splňovat požadavky, jako je schopnost myslet ve třech rozměrech, a důvěrně znát fyzické vlastnosti kostek," říká Morten Hyldebjerg Hansen, ředitel výroby a vývoje LEGO modelů.\nmodel Hlavního nádraží v Praze | Foto: LEGO Production s.r.o.\nObrazem Magazín.Aktuálně.cz lego socha Legoland hračkářství model kostky práce


Toulky - Maroko - 01 - Marrakéš\nMoc jsme toho s nočním příletem do Casablanky nenaspali, ale nevadí, je čas seznámit se s Marokem. Teplota se sice šplhá řádně vysoko, ale naštěstí je spíše pod mrakem. Ideální podmínky k prozkoumání jednoho z marockých královských měst - jsme v Marrakéši, městě, ve kterém žije cca 800 tis. obyvatel.\nZačínáme samozřejmě směnárnou - eura měníme na marocké dirhamy v kurzu 1€ = 10,7 MAD.\nPrvní dirhamy utrácíme utrácíme za taxík, který nás odveze k botanické zahradě Jardin Majorelle, což je taková malá zelená oáza nabízející klid, pohodu a stín v horkém a prašném velkoměstě.\nJardin Majorelle (září 2016)\nZpět do centra vyrážím pěšky, abych si tu exotiku pořádně užila. Není to daleko - minu autobusové nádraží a za branou v hradbách už začíná medína.\nMarrakéš (září 2016)\nMedína je označení pro starou část města a je snadné se ztratit v bludišti úzkých a mnohdy slepých uliček. Prodává se zde vše, co jen si vzpomenete a v jednotlivých uličkách naleznete jen určitý druh zboží. Pokud milujete smlouvání, máte jedinečnou příležitost :-) Já nic koupit nechci, jen zachytit atmosféru fotoaparátem a tak se snažím vypadat nenápadně, ale nemám šanci. Domorodci převažují a každý turista z Evropy má přece spousty peněz...\nMedína (září 2016)\nNáměstí Djemaa El Fna je centrem všech turistických atrakcí. Ale pozor, za všechno se platí :-) Za postávání v kruhu kolem hudebníků či divadelníků i za focení. Stačí chvíle nepozornosti a máte za krkem hada či opici či na hlavě barevnou čepičku nebo na ruce malůvku henou a před vámi je nastavená dlaň a po vyslovení částky máte dojem, že jste nerozuměli, protože zaplatit za něco takového částku odpovídající 10€ je pro našince nemyslitelné. Pokud si chcete něco vyfotit bez placení, musíte mít teleobjektiv :-) A fotit z výšky - z terasy některé z vyhlídkových restaurací :-) Ale tahle zkušenost mne stála pár dirhamů, protože cvaknutí skupiny hudebníků neušlo bystrým očím jednoho z nich a už jsem nemohla coufnout na jeho nabídku, že mne vyfotí spolu s nimi. On pak chtěl 10€, já mu dala 10 dirhamů a oba jsme byli vytočení :-( Takže ještě jedna dobrá rada: plaťte předem :-(\nDjemaa El Fna (září 2016)\nPohled z výšky je s přibývajícím podvečerem úžasný.\nMešita Kutubíja s věží vysokou 70 m je dominantou města už od 12. století. Právě tento minaret se stal vzorem pro ostatní minarety, ale obdivovat jej můžeme jen zvenčí - do mešit v Maroku nevěřící nesmí (jedinou přístupnou pro turisty je mešita Hasana II. v Casablance).\nJe čas na ochutnávku místní kuchyně :-) Což takhle čtverhranné palačinky na slano?\nNebo jste spíše na maso? Dáte si mozečky či jiné delikatesy ze skopových hlav?\nNebo vám stačí pro začátek nejtradičnější marocká polévka zvaná harira? Obsahuje cizrnu, čočku, rajčata, římský kmín, skořici, koriandr a pár dalších dobrot.\nPolévka s nekvašeným placatým chlebem kesra a troška grilované zeleniny snad mému žaludku neublíží, ale taky jsem dneska už měla jakýsi příšerně sladký zákusek, marocký mátový čaj, nápoj z cukrové třtiny, džusík z čerstvě vymačkané pomerančové šťávy a více ten žaludek pokoušet nebudu. Ale protože jsme zde udělali jako skupinka docela velký kšeft, můžu beztrestně fotit :-)\nJeště poslední pohled seshora a je čas návratu do hostelu.\nČást první - královské město Marrakéš - tato stránka


Brněnská Personalistka - Volná místa (i s platy) | Indeed.com\nnabídky práce: Brněnská Personalistka\nBrno-Tuřany +1 lokalita\nSamostatně a vlastním stylem si plánovat svůj pracovní rozvrh.\nDenně navštěvovat koncové zákazníky, maloobchody a soukromníky.\nSpolupráce na HPP nebo na ŽL.\nZobrazit všechny nabídky práce: Brněnská Personalistka - Nabídky práce: Žďár nad Sázavou\nČerná Hora +1 lokalita\nEvidence a účtování pokladny, banky,.\nVystavování a účtování internních dokladů,.\nSledování a kontrola obratů vybraných účtů,.\nZobrazit všechny nabídky práce: Brněnská Personalistka - Nabídky práce: Černá Hora\nAdministrativní pracovnice/obchodní asistentka/ asistentka t...\nZpracovávání zakázek v interním systému (Soft4Sale) – nové, servisní.\nZajišťování dopravy ze zahraničí, logistika dopravy.\nVedení pokladny, styk s bankou.\nZobrazit všechny nabídky práce: Brněnská Personalistka - Nabídky práce: Brno\nVyvíjet multiplatformní mobilní aplikace (C#/Xamarin.Forms).\nStarat se o vývoj aplikační i business logiky.\nMít zkušenost s vývojem v Xmarin.\nOživování radiových a digitálních plošných spojů.\nPájení digitálních a analogových plošných spojů.\nVzdělání v oboru elektro-slaboproud.\nZobrazit všechny nabídky práce: Brněnská Personalistka - Nabídky práce: Nové Město na Moravě\nHR konzultant junior - do malé firmy s velkým srdcem\nDostáváme příspěvek na dopravu a k dispozici máme i služební elektrokoloběžku – ta se v brněnské džungli hodí.\nCo musíš znát a umět.\nCo je skvělé na práci v BP.\nKompletní vedení účetnictví klientů společnosti (NE mzdy).\nZpracovávání účetních uzávěrek, reporting, DPH, tvoření účetních sestav.


Recenze: The Princess Switch\nKarolina Benešová\t Pro 14, 2018\nVánoční záměna pekařky za princeznu s Vanessou Hudgens v hlavní dvojroli. Romantická vánoční komedie od Netflixu pro nenáročné diváky, ideální pro dospívající dívky, i když ty si ještě nemůžou pamatovat na…\nRecenze: Vánoce a spol. / Santa & Cie\nAnja Verem\t Pro 12, 2018\nKdyž Santa zachraňuje Vánoce. A proč je zachraňuje? No, věc se má takhle: těsně před Štědrým dnem naráz onemocní všichni skřítkové, kteří připravují dárky. A tak jejich velkému bossovi, tedy Santovi, nezbývá nic jiného než…\nEva Müllerová\t Lis 10, 2018\nGrinch ukradl jen Vánoce. Kdo tedy novému snímku sebral pointu a smysl? Je sarkastický, vtipný a brčálově zelený. A známý tím, že nesnáší Vánoce. Řeč je samozřejmě o skřítku Grinchovi, kterému v roce 1937 vdechl život…\nKarolina Benešová\t Pro 21, 2014\nPohádky našeho dětství Ačkoli mladá generace vyznává pohádkové bohy Pixara a Disneyho, my ještě vyrostli na české klasice, a to nejen na stále dokola omílané Popelce. Přestože mnoho z nás se rádo podívá i na nějaký…


Office účty - převod\nMám problém. Ve firmě má každý PC Office. Když čas od času chci přeinstalovat OS, musím je nainstalovat znovu.\nTak tedy seženu instalačky zde http://office.microsoft.com/cs-cz/products/stazeni-zalohovani-a-obnoveni-produktu-microsoft-office-FX103427465.aspx\nJenže problém je, že těsně před stažením je nutnost přihlášení. Jenže problém je v tom, že když se tenkrát office koupil k PC, už tam byl a na nikoho to zřejmě daný sestavovatel PC neregistroval. Jak je to možné?!?! Jak sehnat office instalačku aniž bych musel na někoho přihlašovat? Oni ti co připravují nové PC ve firmách to také musí umět bez přihlášení ne?\nPro ujasnění - office jsou kupovaný legálně ale pouze ty bez optického média - kvůli ceně.\nJe to v tom bordel, protože nechci pak každému zaměstnanci na jeho firemní e-mail vytvářen účet na Live ID. Není to slušné vytvářet na něčí e-mail registraci.\nČas kvapil a již jsem musel instalovat několika PC office. Tak jsem to přihlásil zatím na sebe když to chtělo před tím stažením ten login. No jenže, mám tam teď plno office a nechci to tak mít. Dá se ten účet zrušit a přihlásit pak office na někoho jiného? Protože když zruším účet ke kterému jsou přiřazené office, tak se musí přece nějak vyřešit že office jsou použitelné ještě když budou chtít být znova staženy záložní soubory ne?\nNapadlo mě změnit hlavní alias na firemní, ale to nejde, protože byl odtamtud před měsícem zrušen a když ho tam teď chci vytvořit, tak i když alias firmy je zrušen, píše mi to že je obsazený.\nMůžete mi prosím odpovědět na mé dotazy případně pomoct? Děkuji Vám převelice a přeji krásný den.\nčtvrtek 12. září 2013 9:21\nMyslim, ze kdyz pozadate sveho dodavatele IT, tak Vam instalacni medium rad poskytne.\nOznačen jako odpověď Milos PuchtaModerator neděle 29. září 2013 8:24\nčtvrtek 12. září 2013 10:27\nInstalační DVD jsou stejná. Stačí mít JEDNO.\nTakže si na jednou licenci (třeba ze svého počítače) stáhni instalační DVD a z něj můžeš instalovat na všechny počítače.\nčtvrtek 12. září 2013 14:02\nUdelejte si vzorovou instalaci, použijte sysprep a konfiguracni soubor s copyprofile a nemusíte pak pokazde instalovat pocitace od "piky".\nOznačen jako odpověď Milos PuchtaModerator neděle 29. září 2013 8:23\npátek 20. září 2013 19:29\nZačni zde http://technet.microsoft.com/en-us/windows/hh974336.aspx (nevím, jestli se to týká Windows 8 nebo jiného systému, nějak jsem v Tvém příspěvku nenašel zmínku, ale možná blbě koukám).\nPokud budeš mít nějaké konkrétní dotazy nebo konkrétní problémy, můžeš se zeptat. Nemá ale smysl popisovat něco, co má přímo Microsoft poměrně důkladně rozepsané. A i jine na internetu je o tom mnoho...\nčtvrtek 26. září 2013 13:05\nA mohu se prosím zeptat jak se toto dělá? Ještě nikdy sem to nedělal ale něco jsem o tomto slyšel. Děkuji moc, strašně mi to pomáhá, sem Vám moc vděčný. Děkuji\nčtvrtek 26. září 2013 12:07


LED žárovka LEDSTAR XP E27/10W/230V 3000K | Svět svítidel\nKód položky: B1003\nLED žárovka LEDSTAR XP... 90 Kč\nDo tohoto lustru až příliš silné uplně by stačily žárovky 5W.\nJako česká šedesátka, bílé teplé světlo. Při pěti žárovkách ideální pro ty co špatně vidí. Jsem velice spokojená.\nJedna žárovka je špatná, ale pravděpodobně z výroby.