SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ PDF\nSÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013\nDownload "SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE 6620.203. Jord og belægning NV. Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013"\n1 SÆRLIGE BETINGELSER OG BESKRIVELSER ENTREPRISE Jord og belægning NV Herning - Aarhus >>> Funder - Hårup MAJ 2013\n2 2 af 134 Indhold INDHOLDSFORTEGNELSE BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT)... 3 SÆRLIGE BETINGELSER (SB)... 8 A. Aftalegrundlaget...8 B. Sikkerhedsstillelse og forsikring...12 C. Entreprisens udførelse...13 D. Bygherrens betalingsforpligtelse...19 E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse...21 F. Arbejdets aflevering...22 G. Mangler ved arbejdet...22 J. Tvister...23 Bilag til SB...24 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde...26 Arbejdsplads...37 Jordarbejder...58 Afvanding...73 Jordstabilisering...88 Bundsikring af sand og grus...89 Stabilt grus...91 Varmblandet asfalt...93 Kørebaneafmærkning Brolægning Diverse arbejder Hegnsarbejder SAB Vejautoværn og tilhørende udstyr Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG)\n3 3 af 134 BUT BESTEMMELSER OM UDBUD OG TILBUD (BUT) 1. Alment Bestemmelser om udbud og tilbud (BUT) indeholder dels orienterende oplysninger om det udbudte projekt, dels bindende bestemmelser for udbud og tilbud. BUT er gældende frem til indgåelse af kontrakt, hvorefter BUT bortfalder. 2. Orientering Denne entreprise er en del af 6620 Funder-Hårup, som udgør den midterste del af vejforbindelsen Herning-Aarhus. Entreprisen er benævnt Jord og belægning Nordvest og omfatter etableringen af ca. 4,5 km motorvej, B-anlæg, skærende veje, cykel- og gangstier og 1 samkørselsplads. Motorvejen er stationeret fra vest mod øst med udgangspunkt i st og sluttende i st Entreprisen er beliggende i Silkeborg Kommune i Region Midtjylland. Følgende entrepriser, som er beliggende i entreprisens nærhed, udføres sideløbende med denne entreprise: Jord og belægning Nord Jord og belægning Sydvest Landskabsbroer, Hvinningdal og Skægkær Bæk Dalbro Gubsø. Bro- jord- og belægningsarbejder Broer Syd-vest. Broarbejder Broer Nord-vest. Broarbejder Ledningsarbejder Arkæologiske udgravninger Belysning Belysning Signalanlæg Støjskærme Tavler Beplantning Udstyr Nødtelefoner Etablering af vandhuller Entreprisen omfatter i hovedtræk: Jord-, afvandings-, bundsikrings-, stabiltgrus-, asfalt-, autoværns-, brolægningsog afmærkningsarbejder på ca. 4,5 km motorvej, 2,0 km ramper, 2,5 km kommuneveje, 0,7 km natursti og samkørselsplads\n4 4 af 134 BUT Opbrydning af nedlagte veje Trafikafvikling under anlægsfasen Etablering af 4 bassiner Fjernelse af stålgasledninger Der henvises i øvrigt til oversigtsplan i tegningsbilaget. Entreprisen indeholder følgende hovedmængder: ca m 3 råjordsarbejder ca m 3 muldafrømning ca m 3 bundsikringsgrus ca m 3 stabilt grus ca m 3 muldudlægning ca m afvandingsledninger ca t opbrydning af asfalt ca t asfalt ca m stålautoværn ca m afmærkning på kørebane ca m 2 græssåning 5 stk. faunarør ca m fjernelse af stålgasledninger ca. 910 m paddehegn ca m vildthegn ca m foringsrør Arbejdet skal udføres i perioden Opmærksomheden henledes på, at i SB, ad 22, stk. 6, er begyndelsesindekset ændret til tilbudsdagen, hvor Vejdirektoratet tidligere har anvendt 6 måneder efter tilbudsdagen. 3. Udbud 3.1 Udbudsform Opmærksomheden henledes på entreprenørens pligt til at anvende praktikanter (praktikantklausul), jf. SB ad 18, Bilag til SB og SAB-Styring og Samarbejde ad pkt Arbejdet udbydes i offentligt udbud i henhold til udbudsdirektivet. 3.2 Kontraktform Tilbud skal afgives på dansk. Kontrakt- og arbejdssproget er dansk. Arbejdet udbydes i hovedentreprise.\n5 5 af 134 BUT Udbudsmateriale Udbudsmaterialet omfatter: Nærværende BUT. De i Særlige Betingelser (SB), ad 2, stk. 2, nævnte dokumenter. 3.4 Bedømmelsens faser Bedømmelsen sker i 2 faser: Der sker en udvælgelse, hvor ukonditionsmæssige tilbud og tilbud, som ikke opfylder mindstekrav, jf. afsnit 3.5, forkastes. 3.5 Udvælgelse Serviceattest Der sker en bedømmelse af prisen. Meddelelse om tildeling af kontrakt udsendes til de bydende. Den tilbudsgiver, med hvem bygherren agter at indgå kontrakt, skal - forinden kontraktindgåelse - fremlægge serviceattest fra Erhvervsstyrelsen eller tilsvarende dokumentation, jf. artikel 45, stk. 3 i udbudsdirektivet. Serviceattesten skal foreligge senest 3 uger efter anmodning og må højst være 6 måneder gammel Kriterier for udvælgelse 3.6 Tildeling Generelt Kriterier for udvælgelse fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. III.2). Kriterium for tildeling er laveste pris. 3.7 Oplysninger om skatter, miljøbeskyttelse, arbejdsmiljø mv. Tilbudsgiver kan indhente de for opgaven relevante oplysninger om nationale forpligtelser vedrørende ovenstående via følgende links: Skatter og afgifter Miljøbeskyttelse Beskyttelse på arbejdspladsen og arbejdsforhold i øvrigt\n6 6 af 134 BUT Spørgsmål til udbudsmaterialet Såfremt noget i udbudsgrundlaget giver anledning til afklarende spørgsmål, kan den bydende fremsende sådanne spørgsmål til Vejdirektoratet senest 10 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Spørgsmål, der modtages efter ovennævnte tidspunkt, vil kun blive besvaret, såfremt det er muligt at besvare dem senest 6 kalenderdage inden tilbudsfristens udløb. Alle henvendelser skal ske skriftligt via til med kopi til og og Bygherren vil foranledige spørgsmål og tilhørende besvarelse offentliggjort på leverandorportal.vd.dk senest 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Det vil ikke af besvarelsen fremgå, hvem der har stillet de pågældende spørgsmål. Bygherren forbeholder sig ret til at offentliggøre supplerende meddelelser i form af rettelsesblade, der erstatter eller supplerer dele af udbudsmaterialet, indtil 6 kalenderdage før tilbudsfristens udløb. Supplerende meddelelser offentliggøres på Vejdirektoratets eget initiativ eller som følge af afklarende spørgsmål rejst af de bydende. 5. Tilbud Udbudsnummeret skal indgå i begyndelsen af mailens emnebeskrivelse: Spørgsmål vedr. Entreprise Jord og belægning Nordvest 5.1 Alternative tilbud 5.2 Forbehold Oplysning om alternative tilbud fremgår af udbudsbekendtgørelsen pkt. II.1.9. Såfremt tilbuddet indeholder forbehold eller oplysninger, der strider mod grundlæggende elementer i udbudsmaterialet, vil dette medføre, at tilbuddet afvises af bygherren. Såfremt tilbuddet indeholder ikke-væsentlige forbehold, kan tilbuddet afvises eller forbeholdene prissættes 5.3 Aflevering og åbning af tilbuddet Tilbud afleveres i lukket kuvert/pakke mærket Jord og belægning Nordvest. Mærkat til påklæbning er vedlagt tilbudslisten. Kuverten/pakken påføres afsendernavn, adresse, adresse og telefonnummer. Se i øvrigt afsnit 6. Tilbud skal afleveres i 2 eksemplarer. Tilbud afleveres endvidere på elektronisk form (CD-rom, USB-stik eller andet), både som pdf med underskrift og som Excel.\n7 7 af 134 BUT Alle bilag skal være mærket med tilbudsgiverens navn. Tilbud skal være modtaget hos Vejdirektoratet, receptionen Thomas Helsteds Vej Skanderborg senest på tidspunktet anført på leverandorportal.vd.dk under Aktuelle udbud. Tilbud modtaget efter dette tidspunkt vil blive afvist. Tilbud åbnes i overværelse af de bydende, der måtte ønske at være til stede. Tilbudssummer og eventuelle forbehold vil blive oplæst ved åbning af tilbud. 6. Dokumenter der skal vedlægges tilbuddet Følgende dokumenter skal vedlægges tilbuddet Såfremt enkelte oplysninger mangler vil tilbuddet ikke nødvendigvis blive erklæret ukonditionsmæssigt. Udfyldt og underskrevet tilbudsliste indeholdende tro- og loveerklæring vedr. ubetalt forfalden gæld til det offentlige. Bemyndigelsesdokumentation, hvis flere i forening afgiver tilbud. Oplysninger som anført i udbudsbekendtgørelsen III.2 Betingelser for deltagelse.\n8 8 af 134 SB SÆRLIGE BETINGELSER (SB) A. Aftalegrundlaget ad 1 ad 1 stk. 1 ad 1 stk. 2 Almindelige bestemmelser Denne SB indeholder supplerende, særlige betingelser til AB 92 for entreprisen. De enkelte - og stk.-numre refererer til AB 92. Bygherren og entreprenøren skal oplyse om, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på parternes vegne. ad 2 ad 2 stk. 1 ad 2 stk. 2 Bygherrens udbud Arbejdet udføres til fast pris og tid med en fastprisperiode på 12 måneder fra tilbudsdagen. Entreprisen omfatter de i udbudsmaterialets beskrevne arbejder. For entreprisen gælder nedennævnte i prioriteret rækkefølge: a. Tilbudsliste (TBL). b. Rettelsesblade / Supplerende meddelelser. c. Tilbuds- og afregningsgrundlag (TAG) d. Særlige betingelser (SB) e. Særlige arbejdsbeskrivelser (SAB). f. Tegninger indhæftet i "Tegningsbilag, entreprise Jord og belægning Nordvest, maj 2013" jf. fortegnelse i hæftet (Hvid bog). g. Tegninger indhæftet i Tegningsbilag Vejledende trafikafvikling, entreprise Jord- og belægning Nordvest, maj 2013", jf. fortegnelse i hæftet. h. Plan for anlægslogistik er vedlagt i bilag Jord og belægning NV, Øster Bordingvej Faseplaner for forlagte veje, 5. april 2013 med tilhørende tegninger og Jord og belægning NV, Viborgvej - Faseplaner, 8 april 2013 med tilhørende tegninger i. Ledningsprotokol Jord og belægning Nordvest, maj 2013 med tilhørende tegninger. j. Tilladelse til afgravning og indbygning af rabatjord og forurenet jord. Ansøgning er fremsendt til Silkeborg Kommune. Tilladelse forventes inden licitationen.\n9 9 af 134 SB k. Miljørapporter med tilhørende bilag E6620 Funder-Hårup, Rabatjordsundersøgelser st , oktober l. Plan for sikkerhed og sundhed (PSS). m. Støjhåndteringsplan: 6620 Funder-Hårup. Motorvej ved Silkeborg. Støjhåndteringsplan. Oktober Notat: 6620 Funder-Hårup, Silkeborg fra station 31.7 til station Støj og vibrationer i anlægsfasen. Oktober n. Geotekniske rapporter med tilhørende bilag: 6620 Funder-Hårup Geoteknisk hovedrapport. Detailundersøgelser, Mv st , juni Grontmij 6620 Funder-Hårup Geoteknisk datarapport. Detailundersøgelser. Mv st , juni Grontmij 6620 Funder-Hårup Geoteknisk undersøgelsesrapport for bro OF af k-vej Viborgvej, Mv st. ca december DMR Geoteknik 6620 Funder-Hårup Geoteknisk undersøgelsesrapport for bro OF af k-vej Øster Bordingvej, Mv st december DMR Geoteknik. Silkeborg. Funder Hårup Bro Mv. st. ca UF af Jordkærvej Geoteknisk undersøgelse. Rapport nr GEO Silkeborg. Funder Hårup Bro Mv. st. ca UF af faunapassage ved Karlshøjvej. Geoteknisk undersøgelse. Rapport GEO Silkeborg. Funder Hårup Bro Mv. st. ca UF af sti ved Karlshøjvej. Geoteknisk undersøgelse. Rapport GEO Silkeborg. Funder Hårup Bro Mv. st. ca UF af Kjellerupstien. Geoteknisk undersøgelse. Rapport GEO Silkeborg. Funder Hårup Bro Mv. st. ca UF af faunapassage. Geoteknisk undersøgelse. Rapport GEO o. AAB-Jordstabilisering, forslag til udbudsforskrift, januar p. "Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB): AAB - Styring og samarbejde, Udbudsforskrift, februar 2011 AAB - Arbejdsplads, Udbudsforskrift, november 2007 AAB Jordarbejder, Udbudsforskrift, juni 2006 AAB - Afvandingsarbejder, Udbudsforskrift, december 2010 AAB - Bundsikring af sand og grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Stabilt grus, Udbudsforskrift, november 2003 AAB - Varmblandet asfalt, Udbudsforskrift,februar 2012 AAB - Brolægning, Udbudsforskrift, september 2007 AAB - Kørebaneafmærkning, Udbudsforskrift, juni 2010 AAB - Vejudstyr, Fælles for vejudstyr, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Afmærkningsmateriel, Udbudsforskrift, maj 2011 AAB - Vejautoværn og tilhørende udstyr, Udbudsforskrift, september 2011 Produktionsstyring for sand, grus og sten til vejbygning. Udbudsforskrift, december 2005\n10 10 af 134 SB q. Udbudskontrolplaner (UKP). Paradigmer (UKP-P) kan findes på r. AB 92 s. Standarder (DS og DS/EN) som findes på europæiske tekniske godkendelser (ETA), fælles tekniske specifikationer, forskrifter, vejledninger, anvisninger og betingelser, alt i det omfang, der i AAB, SB og SAB er henvist til disse og med senest anførte ændringer, rettelser og fortolkninger. For alle standarder/anvisninger gælder seneste udgave. Skæringsdato er 5 arbejdsdage før fristen for aflevering af tilbud. t. Vejregler, vejregelforslag, instrukser, bestemmelser og lign.: Vejregler, afmærkning på kørebanen, hæfte 0-7, juli 2006 u. Vejregler for afmærkning af vejarbejder m. m.: Instruks for Råden over vejareal, Vejdirektoratet, november 2012 Afmærkning af vejarbejder m.m., revideret april Afmærkning af vejarbejder m.m., tegninger, november 2002 Afmærkning af vejarbejder på statsveje, motorveje. Tegninger, Vejdirektoratet, Januar 2013 Færdselsregulering, Midlertidig vejafmærkning, oktober 2009 Manual for trafikafviklingsplaner under motorvejsudvidelsesarbejder, Rapport Håndbog. Afmærkning af vejarbejder m.m. Anlæg og drift, Høringsudgave, maj 2012 Færdselsregulering, Vejvisning, hæfte 8, Parkeringsvejledning april 2008 Kontrolplan. Vejledning. Udbudsforskrift, november 2007 v. Øvrige forskrifter Tilsynshåndbog for asfaltarbejder. Udbudsforskrift, september 2005 Tilsynshåndbog for kørebaneafmærkning. Udbudsforskrift, juni 2010 Afmærkningsmateriel, Monterings- og tilsynsvejledning, november 2001 Specifikationer for bituminøse bindemidler til vejformål, Udbudsforskrift, februar 2011 Det under punktnumrene a-i og k-o nævnte materiale kan hentes på > Aktuelle udbud. Almindelige arbejdsbeskrivelser (AAB), Vejregler og vejregelforslag samt monteringsvejledninger kan hentes på\n11 11 af 134 SB Oversigt over forkortelser kan ses på: under Til Entrepriseudbud og Paradigmer til bilag til SBB - Forkortelser. Entreprisens arealer kan ikke overdrages samlet ved igangsætningen, men kan påregnes overdraget ved anlægsstart som anført i SAB - Arbejdsplads. Arbejdet kan påregnes overdraget senest 4 uger efter afgivelse af tilbud og kan igangsættes som anført i 2 stk. 3. ad 2 stk. 3 Følgende tidsfrister skal overholdes: 1. Igangsætningsfrist Arbejdet med entreprisen kan først tillades igangsat den 15. august Færdiggørelsesfrist Arbejdet skal være fuldført, klar til aflevering senest 1. juli De i ad 25 nævnte bodsbestemmelser knyttes til de ovenfor anførte datoer. ad 2 stk. 4 ad 2 stk. 6 ad 2 stk. 7 ad 3 Art og omfang m.v. af kendte fortidsminder er anført i SAB - Arbejdsplads. Ved afgivelse af tilbud skal tilbudslisten udfyldes i sin helhed. Hvis en dimensionering som følge af målte E-moduler på underlagene giver anledning til at øge eller reducere belægningstykkelsen, vil dette ske i GAB II- laget. Entreprenørens tilbud Erhvervs- og Byggestyrelsens cirkulære (nr. 174 af 10/10/1991 ændret ved cirkulære nr af 28/11/2003) om pris og tid på bygge- og anlægsarbejder, som er gældende for denne entreprise, er indarbejdet i udbudsmaterialet med de ad 22 stk. 6 anførte præciseringer. ad 3 stk. 1 ad 3 stk. 3 ad 3 stk. 4 Hvor flere i forening står for entreprisen, skal entreprenøren oplyse, hvem der er bemyndiget til at indgå aftaler på entreprenørens vegne. Eventuelle regnefejl i tilbudslisten korrigeres ved rettelse i tilbudslistens enhedspriser på en måde, som kan godkendes af bygherren, og således at tilbudssummen fastholdes uændret. Den bydende skal have gjort sig bekendt med forholdene på stedet, herunder adgangsforhold. Vedr. vinterforanstaltninger henvises til SAB Arbejdsplads, afsnit 9 ad 3 stk. 5 Vedståelsesfristen er 40 arbejdsdage.\n12 12 af 134 SB ad 5 ad 5 stk. 1 Overdragelse af rettigheder og forpligtelser m.v. Alle involverede skal iagttage ubetinget tavshed med hensyn til oplysninger vedrørende bygherrens eller andres forhold, som de får kendskab til i forbindelse med opfyldelsen af denne kontrakt. Entreprenøren må benytte bygherren som reference, men må ikke uden bygherrens forudgående, skriftlige tilladelse udsende offentlig meddelelse om kontrakten eller offentliggøre noget om kontraktens indhold. ad 5 stk. 2 Der vil kun kunne noteres én transport på entreprenørens tilgodehavende, og det skal ske til anerkendt pengeinstitut. Transportdokumentet skal udformes, som angivet i Standardformular for transportdokument. Standardformularen kan findes på > Standarder og paradigmer > Entreprenører. ad 5 stk. 4 Hvor entreprenøren anvender underentreprenører, skal entreprenøren i god tid inden igangsætning af de pågældende underentrepriser meddele bygherren navn på de pågældende entreprenører. Bygherren forbeholder sig ret til ikke at acceptere underentreprenører efter de udelukkelsesgrunde, som fremgår af Tilbudslovgivningen og EU s Udbudsdirektiv. B. Sikkerhedsstillelse og forsikring ad 6 ad 6 stk. 1 Entreprenørens sikkerhedsstillelse Sikkerhedsstillelsen skal udformes som angivet i Standardformular for sikkerhedsstillelse. Standardformularen kan findes > Standarder og paradigmer > Entreprenører. Intet arbejde må påbegyndes, før sikkerhedsstillelsen er tegnet, og den er godkendt af bygherren. ad 6 stk. 2 ad 6 stk. 6 ad 8 ad 8 stk. 2 ad 8 stk. 3 Sikkerhedsstillelsens sum udregnes på baggrund af kontraktsummen. Sikkerhedsstillelsen nedskrives ikke ved delaflevering. Forsikring Bygherren er selvforsikret. Den i AB 92 8 stk. 1 nævnte dækning af entreprenøren og eventuelle underentreprenører er omfattet af selvforsikringen. Inden arbejdet påbegyndes, skal entreprenøren dokumentere, at ansvarsforsikringen er tegnet og præmien betalt. Der skal ske underretning til bygherren, såfremt præmien for ansvarsforsikringen ikke betales.\n13 13 af 134 SB Der skal ske underretning til bygherren, såfremt forsikringsselskabet opsiger forsikringen. C. Entreprisens udførelse ad 9 ad 9 stk. 1 ad 9 stk. 2 ad 10 ad 10 stk. 1 Arbejdsplan og afsætning Krav til entreprenørens arbejdsplan, herunder anmeldelser til myndigheder, fremgår af AAB Styring og samarbejde og SAB - Styring og samarbejde. Bygherrens afsætning er nærmere beskrevet i SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens ydelse Entreprenøren skal udarbejde alle nødvendige arbejdstegninger samt tegninger og beregninger etc. til bedømmelse af interimskonstruktioner, stilladser, særlige udførelsesmetoder m.v. En kopi af de gældende tegninger, tabeller og beskrivelser m.v. skal altid forefindes på entreprenørens kontor på arbejdspladsen, og tilsynet skal have adgang til disse. Foreslår entreprenøren anvendelse af utraditionelle arbejdsmetoder eller materialer, påhviler det denne uden udgift for bygherren og over for denne at dokumentere sådanne arbejdsmetoders eller materialers egnethed. Byggevarer skal leveres i overensstemmelse med Erhvervs- og Byggestyrelsens gældende bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer. Færdselsregulerende foranstaltninger Entreprenøren skal i overensstemmelse med kravene i SAB-arbejdsplads afsnit 4 etablere, kontrollere og vedligeholde afmærkningen, således at den til enhver tid opfylder bestemmelserne i SB ad 2 stk. 2 og i den godkendte rådighedstilladelse. Såfremt bygherren konstaterer at afmærkningen ikke er opsat i henhold til den godkendte afmærkningsplan, at der er fejl og mangler på afmærkningen umiddelbart efter entreprenørens kontrol og at entreprenøren ikke har iværksat afhjælpning. at entreprenøren ikke inden for 1 time efter, at fejl og mangler er påtalt skriftligt af bygherren, politiet, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet, har påbegyndt afhjælpning af de fejl, der er omfattet af påtalen, ifalder entreprenøren en bod på kr ,- ekskl. moms pr. påtale pr. arbejdssted. Såfremt arbejdet ikke gennemføres uden ugrundet ophold, skal dette godkendes af tilsynet. Hvis påbud fra bygherre, politi, vejmyndighed eller Arbejdstilsynet ikke efterkommes inden for den fastsatte tidsfrist, vil tilsynet foranstalte en afhjælpning, som vil ske for entreprenørens regning.\n14 14 af 134 SB ad 10 stk. 2 De materialer, som bygherren påtager sig at levere, skal entreprenøren rekvirere hos tilsynet, mindst 6 uger forinden de ønskes leveret. Når der ikke for bygherreleverancer af bygherren er fastlagt bestemte leveringsterminer, påhviler det entreprenøren selv at sikre sig, at der med bygherren i tide aftales sådanne terminer, at arbejdsplanen kan følges. Forsinket levering kan kun påberåbes i forhold til sådanne aftalte terminer. Materialerne skal aftages af entreprenøren på entreprenørens anstillingsplads, dog skal hegnsstolper afhentes på Vejdirektoratets tilsynskontor, Bavnehøjvej 2, 8600 Silkeborg. Aflæsning, eventuel oplagring og al videre håndtering og transport af disse materialer hører under entreprisen. Entreprenøren skal foretage en sådan aflæsning m.v. omgående efter det aftalte leveringstidspunkt. Entreprenøren skal betale samtlige udgifter, der skyldes for sen aflæsning. Entreprenøren skal ved modtagelsen sikre sig, at de overtagne materialer er uden synlige fejl og mangler og i den forudsatte stand og udførelse, og skal ved overtagelsen kvittere for modtagelsen. Bygherreleverancer omfatter: Vejautoværn for motorvej Paddehegn for montering på motorvejsautoværn Fritstående paddehegn for motorvej Pæle til vildthegn ad 11 ad 11 stk. 1 Projektgennemgang, dokumentation og prøver Forhold vedrørende projektgennemgang er angivet i arbejdsbeskrivelse for Styring og samarbejde, afsnit 2. Det påhviler entreprenøren løbende at fremskaffe dokumentation for kvaliteten af materialer og arbejdsydelser i forbindelse med entreprisens gennemførelse, herunder den krævede CE-mærkning. Art og omfang er nærmere angivet i udbudsmaterialet. Fastlæggelse af procedurer m.v. for aflevering af dokumentationen i forbindelse med kontrollen skal ske i samarbejde med tilsynet, såfremt det ikke på anden måde er fastsat i kontraktmaterialet. Manglende aftalemæssig kontrol eller dokumentation af entreprenørens ydelse under anlægsforløbet, anses som ufuldstændig levering af ydelsen, hvilket medfører tilbageholdelse af betaling, indtil forholdene er bragt i orden. Krav til laboratorier på byggepladsen samt prøvninger, der kan udføres på byggepladsen, fremgår af SAB. Entreprenøren skal uden vederlag afgive materialeprøver for tilsynets stikprøvekontrol. Art og omfang er nærmere angivet i AAB og SAB.\n15 15 af 134 SB ad 12 Arbejdets forringelse m.v. Vedligeholdelse ad 12 stk. 4 ad 13 ad 13 stk. 1 ad 13 stk. 2 Før hel eller delvis ibrugtagning af noget af arbejdet skal omfanget af arbejdet, som skal ibrugtages, fastlægges og gennemgås for mangler. I forbindelse hermed udfærdiges en ibrugtagningsprotokol, hvori der noteres mangler samt aftaler om afhjælpning. Forhold til myndigheder Vedrørende forhold til myndigheder er art og omfang som angivet i SAB - Styring og samarbejde. Såfremt en leverance er leveret på arbejdspladsen med overlæs (bagatelgrænse på 0,1 t), betales overskridelsen ikke. Tilsynet er berettiget til at nægte køretøjer med overlæs adgang til arbejdspladsen. Til brug for tilsynets kontrol af, hvorvidt der ved en leverance er tale om kørsel med overlæs, påhviler det entreprenøren at sørge for, at alle vejesedler også påføres oplysninger om såvel køretøjets indregistreringsnummer som den for det pågældende køretøj gældende maksimale nyttelast og maksimale totalvægt. Eventuelle reduktioner i betalingen som følge af overlæs foretages senest ved slutafregningen, idet tilbudslistens enhedspriser, omregnet til pris pr. ton for den pågældende leverance, anvendes som reduktionsgrundlag. ad 14 ad 14 stk. 3 Ændringer i arbejdet Tilbudslisten er opdelt i hovedpost, post og underpost. Underposter vedrører konkrete eller fiktive arbejder og angives som sumposter, eller enhedspriser. Underposter, hvor arbejdet er fiktivt er angivet i TBL-tillægsarbejder. For disse arbejder gælder, at entreprenøren er forpligtet til at levere den pågældende ydelse til den tilbudte enhedspris uanset hvilken mængde, der leveres. Ved mængdeændringer på arbejder, der er prisfastsat med enhedspriser, gælder, at 15 % grænsen vurderes i forhold til entreprisesummen. Grænsen på 100 % vurderes i forhold til den respektive underpost. Indenfor de angivne variationsgrænser er entreprenøren forpligtet til at levere det pågældende arbejde til den tilbudte enhedspris. Hvis ændringen af det pågældende arbejde medfører, at entreprenøren skal levere mere end 100 % af den forudsatte mængde eller merprisen for den forøgede mængde udgør mere end 15 % af entreprisesummen, da er entreprenøren som udgangspunkt bundet af den tilbudte enhedspris for så vidt angår den mængde, der overstiger 100 % af mængden henholdsvis 15 % af entreprisesummen, medmindre enten bygherren eller entreprenøren påviser, at forudsætningerne for anvendelsen af de pågældende priser ikke er til stede.\n16 16 af 134 SB I tilfælde af at enhedsprisen så skal reguleres, skal entreprenøren inden 10 arbejdsdage efter bygherrens anmodning skriftligt fremkomme med tilbud på nedsættelse, henholdsvis krav om ekstrabetaling, for den del af afvigelsen, som overstiger den fastsatte variationsprocent. Bygherren skal inden 10 arbejdsdage tage stilling til tilbuddet. De anførte variationsgrænser vurderes alene i forhold til de enkelte underposter - der sker således ingen sammenlægning af ændringer (uanset om ændringer medfører en nedsættelse eller en forøgelse af den forudsatte mængde). ad 14 stk. 4 Bygherren kan forlange ændringsarbejder i tilslutning til entreprisen udført som regningsarbejde efter nedenstående retningslinjer: Entreprenøren skal dokumentere udgifter over for tilsynet med regnskab og bilag. Før ændringer i arbejdet iværksættes som regningsarbejder, skal entreprenøren, såfremt tilsynet finder det nødvendigt, udarbejde et overslag. Under udførelsen af regningsarbejder skal entreprenøren dagligt udfærdige og aflevere dagrapporter med angivelse af forbrug af materiel, materialer og mandskab. A. Arbejdsløn Medgående timer afregnes efter timesatser, der beregnes som summen af følgende bidrag: Samlede arbejdsomkostninger for bygge- og anlæg jf. Danmarks Statistik *). Timesatsen, der fastlægges på årsbasis, henføres til 30. juni i det pågældende år. Regulering til det aktuelle tidspunkt i henhold til Lønindeks for bygge og anlæg, jf. Danmarks Statistik **) Et honorar på 22 % *) Se > Statikstikbanken > Løn > Arbejdsomkostninger for den private sektor > Samlede arbejdsomkostninger efter branche > Bygge og anlæg **) Se > Statistikbanken > Løn > Lønindeks for den private og offentlige sektor på brancheniveau > Lønindeks for den private sektor > Bygge og anlæg. Såfremt en formand og eventuel byggepladsledelse udelukkende er beskæftiget med det pågældende arbejde, tillægges dennes timer ved ovennævnte beregning. Er vedkommende kun delvist, men dog i væsentlig omfang beskæftiget ved arbejdet, vil timerne efter aftale med tilsynet forholdsmæssigt kunne medregnes ved beregningen. Underentreprenører, der udfører arbejder som en del af entreprisen, er ved udførelsen af regningsarbejder omfattet af bestemmelserne i pkt. A. B. Materialer Entreprenøren skal medregne beløb, som vedkommende har betalt for materialer, der indgår blivende i bygværker, eller som i øvrigt er nødvendige for arbejdets udførelse, herunder forbrugsgods i det omfang, det forbruges ved arbejdet. Genindvundne materialer modregnes entreprenørens tilgodehavender. Materialer, forbrugsgods etc. forudsættes indkøbt bedst muligt af entreprenøren i fornødent samråd med bygherren og debiteres arbejdet med fakturapriser. Eventuelle rabatter\n17 17 af 134 SB på prislistepriser tilfalder bygherren, medens kontantrabatter, årsbonus og cementbonus tilfalder entreprenøren. Entreprenørens udgifter til kørsel, fragt, bugsering og andre transporter til og fra arbejdsstedet skal inkluderes. Til de således beregnede udgifter til materialer, forbrugsgods, transport m.v. lægges et honorar på 5 %. C. Materiel Størrelsen af lejen af entreprenørens materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er større end kr., skal aftales mellem tilsynet og entreprenøren forud for anvendelsen. Til sådan lejebetaling lægges intet honorar. For materiel, der har en indkøbsværdi pr. enhed, som er mindre end eller lig med kr., skal lejen være indeholdt i entreprenørens enhedspriser. D. Underentreprenører Til rene regningsbeløb, der allerede omfatter mestersalær, lægges et honorar på 5 %. ad 17 ad 17 stk. 1 ad 17 stk. 3 ad 17 stk. 4 ad 18 ad 18 stk. 1 Bygherrens tilsyn Bygherrens tilsyn varetages af Vejdirektoratet. Tilsynet kan standse arbejdet såfremt foranstaltninger mod trafikken eller naboer ikke er som foreskrevet, og der vil ikke blive givet tidsfristforlængelse af den grund. Tilsynets gennemgang af entreprenørens tegninger, beregninger, leverancer, miljøforanstaltninger og udførte arbejder fritager ikke entreprenøren for nogen del af ansvaret for eventuelle fejl og mangler. Entreprenørens arbejdsledelse I forbindelse med arbejdets overdragelse til entreprenøren meddeler denne bygherren, hvem der på entreprenørens vegne leder og tilser arbejdet. Medarbejderne skal være kvalificerede til de i art og omfang hermed forbundne opgaver. Krav til kvalifikationer fremgår af respektive arbejdsbeskrivelser. Udskiftning af nøglepersoner må ikke ske uden bygherrens samtykke. Såfremt bygherren berettiget finder, at en funktion er utilstrækkeligt bemandet, skal den pågældende funktion suppleres med fornødent kvalificeret personale. Enhver publikation, udstilling eller oplysning til offentligheden vedrørende projektet f.eks. gennem presse, fagpresse, radio eller TV skal ske gennem bygherren eller efter forudgående skriftlig aftale med bygherren.\n18 18 af 134 SB Entreprenøren er i overensstemmelse med ILO-konvention nr. 94 om arbejdsklausuler i offentlige kontrakter forpligtet til at sikre, at lønarbejdere og eventuelle underentreprenørers lønarbejdere tilsikres løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der er i henhold til gældende kollektiv overenskomst, voldgiftskendelse, nationale love eller administrative forskrifter gælder for arbejde af samme art indenfor vedkommende fag eller industri på den egn, hvor arbejdet udføres. Dette kan anses for overholdt, hvis arbejdet er omfattet af en kollektiv dansk overenskomst og denne overenskomst overholdes. Der skal henvises til kollektive overenskomster indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område. Det skal af disse overenskomster med den fornødne klarhed fremgå hvilken løn, der efter overenskomsten skal betales. Entreprenøren forpligter sig til at sikre medarbejdere, herunder også underleverandørers medarbejdere, der er beskæftiget i Danmark med opgavens udførelse, løn- og ansættelsesvilkår som nævnt ovenfor, og er forpligtet til at orientere medarbejderne om de gældende arbejdsvilkår. Overholder entreprenøren ikke de ovennævnte krav, og medfører dette et berettiget krav på yderligere løn fra de ansatte, kan bygherren foretage tilbageholdelse i betalingerne til entreprenøren med henblik på at sikre de ansattes vilkår. Det påhviler entreprenøren at sikre, at nærværende entreprise herunder leverancer gennemføres i overensstemmelse med internationale konventioner, som Danmark har tilsluttet sig, herunder FN s konvention om barnets rettigheder, børnekonventionen. Entreprenøren skal løbende redegøre for, hvorvidt han har modtaget dokumentation fra udenlandske underentreprenører, som er engageret af entreprenøren, for at disse har foretaget anmeldelse til Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) i overensstemmelse med bekendtgørelsen herom. Entreprenøren skal sikre, at der anvendes praktikanter til at opfylde aftalen. Ved praktikant forstås en arbejdstager (elev) som entreprenøren indgår uddannelsesaftale med i henhold til lov om erhvervsuddannelser, eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Omfanget af entreprenørens forpligtigelse og de nærmere vilkår herfor fremgår af Klausul om beskæftigelse af praktikanter (Bilag til SB). ad 19 ad 19 stk. 1 Byggemøder Byggemødereferatet betragtes som godkendt, såfremt indsigelse ikke er gjort på det efterfølgende byggemøde. Afhængigt af udsendelsestidspunktet for byggemødereferatet samt byggemødehyppigheden kan der dog træffes anden aftale om indsigelsesfrist. Entreprenøren skal oplyse antallet af aktuelt beskæftigede praktikanter som en særskilt del af den samlede bemanding.\n19 19 af 134 SB ad 20 Samvirke med andre entreprenører Vedrørende arbejder, der udføres for bygherren samtidig med entreprisen, og som har eller kan få indflydelse på denne, henvises til SAB - Arbejdsplads. Entreprenørens medvirken og samarbejde vedrørende sikkerheds- og sundhedsarbejdet skal ske efter retningslinjer beskrevet i SAB - Styring og samarbejde. D. Bygherrens betalingsforpligtelse ad 22 ad 22 stk. 1 Betaling Entreprenøren skal udarbejde acontobegæringer månedsvis og de skal opgøres så de følger kalendermåned. Begæringer om acontobetalinger skal udformes ved hjælp af Anlægsdivisionens webbaserede entrepriseafregningssystem JobManager. Systemet administreres af tilsynet. Entreprenøren skal uden udgift for bygherren anvende JobManager, som indebærer, at entreprenøren skal inddatere alle klarmeldinger af udførte mængder med den tilhørende dokumentation. Entreprenøren vil for bygherrens regning blive uddannet i brugen af systemet svarende til et ½-dags kursus. Rejseudgifter og medgået tid afregnes ikke. Ingen udbetaling kan finde sted, uden at der for det omhandlede arbejde eller delarbejde foreligger en godkendt klarmelding. Dette gælder både for kontraktarbejder og for ekstraarbejder. Klarmeldinger skal inddateres i takt med arbejdets udførelse. Såfremt dette overholdes, kan det retningsgivende oplyses, at acontobegæringer kan forventes godkendt af tilsynet senest 3 arbejdsdage efter, at den sidste klarmelding i en acontoperiode er inddateret. Vejdirektoratet afregner entreprisen som selvfakturerende. Betaling vil ske automatisk efter godkendelsesprocedure i JobManager på et af entreprenøren opgivet kontonummer og der vil blive fremsendt et afregningsbilag til en af entreprenøren opgivet mailadresse. Den i AB stk. 1 omtalte 15 dages frist regnes fra den dag, den aktuelle lukkede acontobegæring er accepteret af entreprenørens debitorbogholder i entrepriseafregningssystemet. Udbetaling af afvandingsposter kan først finde sted, når al dokumentation på det enkelte afvandingselement er klarmeldt i Webvand. Der kompenseres ikke for forsinket udbetaling som følge af manglende dokumentation. ad 22 stk. 5 ad 22 stk. 6 Ekstraarbejde skal aftales skriftlig og endeligt afregnes umiddelbart efter dettes færdiggørelse. Den faste pris reguleres i tilfælde af statslige indgreb, som er gennemført efter tilbuddets afgivelse, og som har ført til ikke uvæsentlige mer- eller mindreudgifter ved arbejdets udførelse, og som ikke er dækket af anden regulering. Reguleringen sker i henhold til meddelelser fra Erhvervs- og Byggestyrelsen.\n20 20 af 134 SB Bestemmelsen omfatter ikke ændringer, der skyldes valutakurser eller lovmæssige løsninger af arbejdsmarkedets overenskomstforhold. I fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres inden for fastprisperioden på 12 måneder, ydes der entreprenøren godtgørelse for ekstraordinære prisstigninger på et materiale, som det i færdig form eller på sædvanlig måde indgår i arbejdet, eller på brændstof, der direkte benyttes til arbejdet. Prisstigningen skal være indtrådt efter tilbudsdagen, og inden aftalt prisregulering er trådt i kraft. Priser og prisstigninger, der indgår som grundlag for godtgørelse, skal være generelt forekommende. De skal fremgå af officielt prismateriale eller i mangel heraf kunne dokumenteres på anden måde. Godtgørelsen omfatter den prisstigning, der overstiger 10 % af prisen på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,50 for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigning, der indtræder efter det tidspunkt, hvor materialet eller brændstoffet efter aftale eller sædvane skal indkøbes, kan ikke medregnes. Det er en betingelse for at kunne opnå godtgørelse, at summen af de beregnede godtgørelsesbeløb udgør mindst 0,50 % af entreprisesummen. Er en entreprenør i henhold til sin aftale med en underentreprenør forpligtet til at yde godtgørelse til denne efter foranstående regler, kan tilsvarende godtgørelse ydes entreprenøren af bygherren, uanset reglen i forrige stykke om godtgørelsesbeløbets størrelse i forhold til entreprisesummen. Efter fastprisperioden gælder For den del af entreprisen, der udføres efter fastprisperiodens udløb, foretages prisregulering for prisændringer, der er indtrådt efter afgivelsen af tilbud, efter nedennævnte metode. Prisreguleringen foretages på grundlag af Danmarks Statistiks omkostningsindeks for anlæg. Indekset beregnes pr. den 15. i kvartalets sidste måned (eksempelvis 15. marts), og det pågældende indeks er gældende for denne måned (marts). For 1. og 2. måned i et kvartal (f.eks. januar og februar) interpoleres retlinet med afrunding til to decimaler. Til regulering af entreprisens hovedposter m.v. anvendes følgende indeks: Post : Asfaltarbejder Øvrige poster: Jordarbejder Reguleringsbeløbet beregnes som regningsbeløbet (eksklusive moms) multipliceret med (I 2 - I 1 ) : I 1, idet I 1 angiver indeks, og I 2 angiver indeks midt i den aktuelle måned. Reguleringsbeløbet er i øvrigt underkastet indskrænkninger som følge af lovgivningen. Der vil månedsvis kunne ydes/fradrages acontoprisregulering svarende til det senest beregnede kvartalsindeks.\n21 21 af 134 SB Når prisreguleringen iværksættes, er entreprenøren forpligtet til at fremsende acontobegæringer én gang om måneden og at fakturere samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder. Entreprenøren er endvidere forpligtet til at foretage opgørelse over samtlige kontraktmæssigt udførte arbejder på tidspunktet for udløbet af fastprisperioden. På grundlag af denne opgørelse udregnes prisreguleringen for den første måned efter udløb af fastprisperioden. ad 22 stk. 7 ad 22 stk. 10 ad 22 stk. 11 Endelig og fuldstændig opgørelse udformes efter tilsynets anvisning. Slutopgørelse Betaling vil ske efter de samme retningslinjer som beskrevet for acontobetalinger, se ad 22 stk. 1. Såfremt bygherren måtte få et tilgodehavende, forrentes dette efter tilsvarende regler. E. Tidsfristforlængelse og forsinkelse ad 24 ad 24 stk. 1 Entreprenørens ret til tidsfristforlængelser Forholdene nævnt i 24 stk. 1 berettiger kun til tidsfristforlængelse, såfremt de rent faktisk griber ind i entreprenørens ydelser, og kun i det omfang, de påberåbte forhold i tidsmæssig henseende har forsinkende indflydelse på kritiske aktiviteter i arbejdsplanen, og dermed forsinker arbejdet. En vejrligsdag defineres som en arbejdsdag, hvor der er usædvanligt vejrlig (nedbør, temperatur, vind m.m.) den aktivitet, der er belastet af vejrliget, er kritisk aktiviteten skulle finde sted i henhold til arbejdsplanen aktiviteten faktisk ikke kan udføres. Til dokumentation for vejrlig skal entreprenøren indhente skriftlige oplysninger fra den nærmeste af DMI s (Danmarks Meteorologiske Institut) målestationer, som foretager daglige målinger. Spilddage registreres på byggemøder. ad 24 stk. 3 ad 25 ad 25 stk. 2 Entreprenøren skal snarest muligt, efter at krav om tidsfristforlængelse er varslet, over for bygherren skriftligt meddele udstrækningen af de tidsmæssige konsekvenser. Entreprenørens hæftelse ved forsinkelse Entreprenøren skal betale en bod for overskridelse af gældende tidsfrister. Boden tilbageholdes i betalingen (fratrukket inden momsberegningen) eller kræves udbetalt fra sikkerhedsstillelsen. Bodsstørrelserne er pr. påbegyndt uge som følger: 1. For igangsætningsfristen kr\n22 22 af 134 SB For færdiggørelsesfristen kr F. Arbejdets aflevering ad 28 ad 28 stk. 1 Afleveringsforretningen Entreprisen skal afleveres i sin helhed. For de arealer og private fællesveje, som har været berørt af entreprenørens arbejder i forbindelse med entreprisens gennemførelse, og som ikke er stillet til rådighed af bygherren, skal entreprenøren inden aflevering finder sted, fremskaffe en underskrevet tilfredshedserklæring fra berørte lodsejere. I erklæringen bekræftes, at lodsejerne ikke har noget krav på entreprenøren eller bygherren i anledning af entreprisen. G. Mangler ved arbejdet ad 30 ad 30 stk. 4 ad 36 ad 36 stk. 3 Mangelbegrebet Mangler konstateret ved hel eller delvis ibrugtagning jf. 12 stk. 4, registreres ved afleveringen i det omfang disse ikke er afhjulpet forinden. Mangelsansvarets ophør For entreprisen ophører mangelsansvaret efter 5 år, regnet fra afleveringsdatoen. Særlige forhold for varmblandet asfalt: Mangelsansvaret ophører efter 1 år for: Belægningers jævnhed Belægningers profil Særlige forhold for kørebaneafmærkning\n23 23 af 134 SB For kørebaneafmærkning fastlægges mangelsansvarsperioden til følgende: Kørebaneafmærkning, som normalt ikke overkøres *) Anden kørebaneafmærkning på steder med ÅrsDøgnTrafik pr. kørespor: ÅDT < <ÅDT< <ÅDT< ÅDT > Kørebaneafmærkning med lang holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) Kørebaneafmærkning med kort holdbarhed (ekskl. gul for midlertidig regulering) 4 år 1 år 4 år 3 år 2 år 1 år Ingen Gul kørebaneafmærkning for midlertidig regulering Funktionstid, dog maks. ½ år *) kontinuerte kantlinjer, dobbelte spærrelinjer og spærreflader undtagen linjer i kryds og i skarpe kurver, hvor det kan konstateres, at trafikanterne kører på linjerne. Disse behandles som anden kørebaneafmærkning. Umiddelbart inden ophør af mangelsansvarsperioden for arbejdet kan der aftales besigtigelse, forinden evt. sikkerhed frigives. For arbejder, hvor mangelsansvarsperioden udløber i et givet kalenderår, foretages forretning normalt ultimo september. Eventuelle kontrolmålinger kan foretages fra 15. maj. J. Tvister ad 47 ad 47 stk. 1 Voldgift Uoverensstemmelser Uoverensstemmelser med tredjemand Uoverensstemmelser skal altid søges løst, hvor de opstår. Kan dette ikke lade sig gøre, anvendes fremgangsmåden beskrevet i SAB Styring og samarbejde afsnit 10. Adcitation ved tredjemands erstatningskrav Ved tredjemands sagsanlæg ved domstolene mod bygherren med krav om erstatning for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse, accepterer entreprenøren, at bygherren kan adcitere entreprenøren under retssagen. Entreprenøren accepterer endvidere at bygherren kan anlægge regressag ved domstolene mod entreprenøren, såfremt bygherren har udbetalt erstatning til tredjemand for skade påført i forbindelse med arbejdets udførelse.\n24 24 af 134 SB bilag Bilag til SB Klausul om beskæftigelse af praktikanter Entreprise nr Jord og belægning Nordvest 1. Entreprenøren skal sikre, at mindst 2 af de årsværk (svarende til 1924 arbejdstimer inkl. ferie, sygdom, skoleophold mv.), der anvendes til at opfylde entrepriseaftalen ( aftalen ), besættes med en eller flere praktikanter. En praktikant er en arbejdstager, med hvem entreprenøren indgår eller har indgået en uddannelsesaftale i henhold til lov om erhvervsuddannelser eller som er omfattet af en lignende uddannelsesordning i et andet EU-land. Entreprenøren kan vælge at beskæftige en eller flere praktikanter i en kortere periode, forudsat at det samlede antal arbejdstimer inkl. skoleophold, som udføres af praktikanter, svarer til beskæftigelse af 2 årsværk praktikant(er) i aftalens løbetid. Entreprenøren kan opfylde sin forpligtelse til at beskæftige 2 årsværk praktikant(er) ved at overføre en (eller flere) praktikant(er), som ved aftalens indgåelse er ansat hos entreprenøren til det arbejde, som aftalen omhandler. Såfremt opgavens omfang efter aftalens indgåelse nedsættes betydeligt, reguleres det krævede antal årsværk praktikanter tilsvarende. 2. Forpligtelsen til at beskæftige 2 årsværk praktikant(er) bortfalder, hvis entreprenøren ikke er i stand til at finde en praktikant (eller praktikanter), som ønsker at indgå i en uddannelsesaftale med entreprenøren. Forpligtelsen bortfalder dog kun, hvis entreprenøren kan dokumentere, 1) at der i rimeligt omfang er annonceret efter praktikanter på eller foretaget en passende annoncering i et andet EU-land, og 2) at en teknisk skole eller tilsvarende skole eller anden relevant myndighed i et andet EU-land efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en praktikant til ansættelse. 3. Hvis entreprenøren ikke kan godkendes som praktikvirksomhed på grund af forhold, der ikke kan afhjælpes uden væsentlig ulempe for entreprenøren, kan entreprenøren efter samtykke fra bygherren vælge at opfylde kravet om beskæftigelse af 2 antal årsværk praktikant(er) ved at besætte stillingen med et tilsvarende antal ledige, der skal i virksomhedspraktik som led i afklaring eller opkvalificering, eller som er omfattet af en lignende ordning for ledige i et andet EU-land (herefter også benævnt praktikant ). Såfremt den relevante myndighed efter konkret henvendelse fra entreprenøren ikke har set sig i stand til at formidle en eller flere praktikanter til ansættelse, bortfalder entreprenørens forpligtelse til at beskæftige 2 årsværk praktikant(er). 4. Entreprenøren skal på bygherrens anmodning dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 2 årsværk praktikant(er) er opfyldt. 5. Hvis der opstår uenighed om, hvorvidt entreprenørens manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter er berettiget, kan bygherren forlange en uddybende redegørelse fra entreprenøren. Hvis bygherren herefter fortsat finder entreprenørens handling uberettiget, kan bygherren meddele entreprenøren, at den manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter vil blive betragtet som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som entrepre-\n25 25 af 134 SB bilag nøren er forpligtet til at beskæftige, indtil entreprenøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Hvis entreprenøren ikke opfylder sin pligt til at give meddelelse om manglende beskæftigelse af en eller flere praktikanter eller til at dokumentere, at kravet om beskæftigelse af 2 antal årsværk praktikant(er) er opfyldt, kan bygherren meddele entreprenøren, at dette betragtes som misligholdelse af aftalen. Sker der herefter fortsat misligholdelse af kontrakten, er bygherren berettiget til efter påkrav at kræve en bod på DKK pr. påbegyndt uge pr. årsværk praktikant, som leverandøren efter nærværende aftale er forpligtet til at beskæftige, indtil leverandøren har afleveret behørig dokumentation, jf. pkt. 2 og Såfremt det ved aflevering af opgaven kan konstateres at entreprenøren ikke fuldt ud har beskæftiget det krævede antal årsværk praktikant(er), pålægges entreprenøren en bod svarende til DKK pr. manglende årsværk praktikant.\n26 SÆRLIGE ARBEJDSBESKRIVELSER (SAB) Styring og samarbejde 1. Alment Supplerende bestemmelser til AAB - Styring og samarbejde. 2. Projektgennemgang SIDE 26 af 134 SAB Styring og samarbejde Bygherren indkalder til projektgennemgang senest 15 arbejdsdage efter kontraktindgåelse. 3. Arbejdsplan m.v. 3.1 Generelt Arbejdsplanen skal udarbejdes i overensstemmelse med stavdiagrammetoden eller tilsvarende. Arbejdsplanen skal afleveres senest 2 uger efter kontraktindgåelsen. Arbejdsplanen skal udarbejdes og vedligeholdes digitalt samt fremsendes i elektronisk format. Arbejdsplanen skal dække hele arbejdsperioden. De kommende 3 måneder skal have en detaljeringsgrad til uge niveau. Arbejdsplanen skal være så detaljeret, at det på ethvert tidspunkt kan vurderes, hvorvidt tidsplanen overholdes. Arbejdsplanen udformes således, at alle arbejder på den kritiske vej er angivet. Entreprenøren skal revidere arbejdsplanen, når det virkelige stade af arbejdet på væsentlige punkter afviger fra den senest udarbejdede arbejdsplan. Ud over det i AAB anførte skal arbejdsplanen indeholde oplysninger om: Tidspunkter for anmeldelser til myndigheder Hvornår myndighedsgodkendelser skal foreligge Hvornår materialer leveret af bygherren skal være til disposition Hvornår trafik omlægges Hvornår de enkelte entreprenører/underentreprenører arbejder på pladsen Hvor og hvornår der udføres arbejder, som medfører særlig fare Oplysninger om den forventede indsats af materiel og mandskab (antal, kategori, krav til kompetence mv.) Foranstaltninger af hensyn til miljø, arbejdsmiljø og trafiksikkerhed og afvikling Oversigt over månedlige udbetalingers forventede størrelse Tidspunkter for arbejder med støjniveau over grænseværdier angivet i SAB arbejdsplads afsnit 7.2\n27 27 af 134 SAB Styring og samarbejde Særlige vibrationskritiske arbejder, som angivet i SAB arbejdsplads afsnit 7.3 Forud for hvert byggemøde (kl. 12 én arbejdsdag før byggemødet) skal entreprenøren skriftligt aflevere oplysninger til tilsynet om: Arbejder udført i perioden Planlagte aktiviteter frem til næste byggemøde Arbejdets stade Anvendt materiel og arbejdsstyrke Beskæftigelse af praktikanter Vejrforhold og spilddage Økonomioversigt Udover de i SB ad 2 stk. 2 nævnte overdragelsestidspunkter og de i SB ad 2 stk. 3 nævnte tidsfrister skal entreprenøren i arbejdsplanen og i sit tilbud tage hensyn til bl.a.: Særlige trafikale bestemmelser at at at at at der til enhver tid skal være vejadgang til alle ejendomme, arbejdskørsel på tværs af skærende veje og stier kun kan ske via etablerede niveaufri bygværker, trafikken på Viborgvej skal opretholdes i 2 spor i hele anlægsperioden, trafikomlægninger skal ske på døgnets trafiksvage tidspunkter og efter specifik aftale med vejmyndighederne og tilsynet, trafikafviklingsplan og ansøgning om tilladelse til vejarbejde hos vejmyndigheder skal fremsendes til bygherren for bemærkninger senest 10 arbejdsdage før planlagt fremsendelse til vejmyndigheden, at arbejder på Øster Bordingvej skal være afsluttet inden 1. juni 2014, at at at at at Viborgvej færdiggøres i sin helhed, før trafik omlægges fra eksisterende til nyt trace, udførelsen af Vandløb 51, i den kommunale sti Kjellerupstien udføres sådan, at det sikres, at Kjellerupstien maksimalt spærres for trafik i 7 sammenhængende uger, eksisterende veje og stier ikke må afbrydes, før fremtidige adgange er etableret og åbnet, overfladevand frit skal kunne strømme på vejoverfladen fra kørebanen til afløbskonstruktioner, også i arbejdsområder, vejafvandingssystemerne for et vilkårligt trafikområde, skal være i funktion i hele anlægsperioden,


Scope - Underworld: Rise of the Lycans\n"...den klart bedst fungerende i Underworld-serien. Det er muligvis for sent til at redde æren og værdigheden, men er dog bedre end ingenting." - Erik Jensen\n"...en film, der lever på sine effekter. Meget mere skal man ikke forvente." - Ann Lind Andersen\n"Men han har fortabt sig i en gang uhyre-onani og glemt, at en interessant historie er altafgørende for, at publikums tålmodighed ikke sættes unødigt på prøve." - Nanna Frank Rasmussen\n"Er man tørstig efter hurtig glemt underholdning, blod og en dame i stramt læder, skal man nok få tørsten stillet her." - Kirstine Krefeld\n"...underholdningsværdien [er] i top." - B.T.\n"...et uinspireret ridder- og oprørsdrama der ikke tåler solens lys meget mere end de magtsyge vampyrer deri." - Gunnar Holm-Mikkelsen\nVi fortsætter lidt endnu!\nTredje, men næppe den sidste, Underworld film. Denne gang uden Len Wiseman og Kate Beckinsale, og det kan mærkes. Patrick Tatopoulos har ikke Wiseman's sans for actionscener, og Rhona Mitra er ikke nær så cool som Beckinsale (heller ikke fræk). Hvis man ser bort fra det, så holder denne tredje del s ... Læs anmeldelsen\nMiddelalderromance med vampyrer\nTredje del af serien om vampyrer mod varulve er en slags prequel, der foregår i Middelalderen og fortæller historien om, hvordan kampen mellem de to racer for alvor begyndte.\n"Rise of the Lycans" er egentlig en typisk tragisk middelalderlig kærlighedshistorie. Grevindens datter forelsker sig i s ... Læs anmeldelsen\nFilmnørden anmedler Underworld: Rise Of The Lycans\nJa, ja. Det havde da været meget underholdende, at se varulve og vampyrer henholdvis bide og rive hovederne af hinanden for tredje gang, var der ikke blevet spildt så meget talent i denne film. For hvad pokker laver Michael Sheen (Frost/Nixon, The Queen) og Bill Nighy (The Constant Gardner, Love Act ... Læs anmeldelsen


“Championater går jeg ikke op i” » TRAVSERVICE\n“Championater går jeg ikke op i”\nSiden Kim Mortensen i 1995 startede som travtræner på Bornholm, har han stået lidt i skyggen af banens mangeårige trænerchampion Frank Mikkelsen, men måske kommer vendepunktet i år, hvor sæsonen er blevet indledt bedre end nogensinde.\nFire sejre i 13 starter er ensbetydende med en sejrsprocent på 31 – og det er ikke så ringe endda.\n– Næh, det går OK – hestene er på vej frem og vi håber selvfølgelig på en god sæson hvis vi undgår skader og uheld. Men man skal være glad for det man har og jeg tænker ikke så meget på championatet – det går jeg ikke så meget op i, siger Kim Mortensen, som pt. har 21 heste i træning.\n– Jeg har i mange år ligget rimeligt konstant på ca. 20 heste, men der kommer også flere ustartede heste ind i træning henover sommeren. Samtidig kører jeg en del ungheste til, så der er nok at se til.\n– Jeg har bl.a. lige fået 1-årige Vagn Sentry (hingst e. Valley Sentry-Krista May) ind til tilkøring. Det er svært at sige noget konkret om den endnu, men det er en hest vi venter os lidt af på sigt. Det samme gælder staldens i øjeblikket eneste 2-åring, Tino Solo (hoppe e. Buckfinder-Frøken Belle), der er lillesøster til mange fine heste (Verona Byvang, Houdini m.fl.). Den har hidtil gået hjemme hos opdrætteren og er først nu under tilkøring. Det er en dejlig hest, men den kommer næppe til start i år.\nKim Mortensen har de sidste par år haft fin succes med heste som Esterel Model, Mester Vang (øverste foto) og Ivanhoe Ami, men det er også nødvendigt med løbende udskiftning i stalden og her har den 48-årige træner bl.a. en del forventninger til to ustartede 4-åringer.\n– Renessa (Action Hall) tror jeg en del på – hun er startklar i maj måned. Regina Skjold (Frække Frederik) har været i træning en måneds og er kommet lidt senere i gang, men hun kommer til start senere på året. Det samme gælder Promise Design, der har udviklet sig meget på det sidste – jeg forventer hun er startklar omkring 1. juli, vurderer Kim.\nPegasus G K – en af Kim Mortensens fire vindere i år\nOverfaldet af hingst\nDet er ikke helt ufarligt at være travtræner – det måtte Kim Mortensen sande i onsdags, hvor han havde et “sammenstød” med en hingst i folden.\n– Pocket Money har altid været lidt fræk og flabet, men ikke på den måde før. Han bed mig og trampede på mig så voldsomt at jeg besvimede, men heldigvis kom min far og reddede mig! Jeg ved ikke hvor lang tid jeg var væk – det var meget ubehageligt. Jeg har det OK nu og var ude at køre prøveløb lørdag formiddag, men kan da godt mærke det, selvom jeg får noget mod smerterne, siger Kim, som tilføjer at Pocket Money nu skal kastreres.\nPrøveløbet gik for øvrigt helt efter planen, idet Offensivo Flower blev godkendt på tiden 1.23,6/1820 meter.


Korsanger. Er du sendt tilbage til "start og vent en omgang"? - jannewind.dk\nFørst så sad jeg og kiggede lidt ind i væggen.\nDet var egentlig ikke fordi, det kom rigtig bag på mig.\nFaktisk havde jeg nærmest alle restriktioner rigtige på corona-bingo-pladen:\nMundbind, forsamlings-antal og minimer alt fysisk, social kontakt.\nMen det bliver det jo ikke festligere af at have gættet rigtigt, vel?\nI hvert fald ikke for os, der elsker at synge kor!\nSå må vi vælge. Vil vi lægge os i fosterstilling og vente på bedre tider? Eller vil vi rette ryggen og tænke kreativt?\nOg jer, der kender mig godt vil vide, at jeg er trukket i arbejdstøjet.\nJeg kan simpelthen ikke bære, at så mange mennesker bliver kede af det. Så jeg gør mig nu ekstra umage for at lave flere online ting de næste 4 uger – især til jer, der nu bliver ‘sendt tilbage til start (igen)’.\nEn “Korsanger Hjælpepakke” i fire uger\nRigtig mange korsangere er blevet “hjemløse” de næste 4 uger. Måske er nogen af jer også? Ellers kender I helt sikkert nogen.\nVi har besluttet i DROK (Danmarks Rytmiske ONLINE kor), at vi gerne vil låne dig “plads i sofaen” indtil du igen kan vende tilbage til den fysiske verden.\nDet betyder konkret, at vi inviterer til en SUPER-billig og stjerne-stund-fyldt fire-ugers pakke med online korprøver (Vi synger Søs Fenger, Sanne Salomonsen, Ray Dee Ohh, Christian Juncker og mange flere lækre popsange), Fredagsbarer og festligt fællesskab (det plejer ikke at gå stille af sig).\nOveni puljen smider jeg en række SPRIT-nye [og ingen corona-hentydninger her] masterclasses til dig, så du også har spændende kor-redskaber at fordybe dig i.\nBlandt andet laver jeg et kursus, der handler om “Musikalsk indlevelse og fysiske fraseringer i musikken – sådan fortolker og formidler du musik med din krop og stemme” – og kurset: “Sådan husker du dine kortekster” ryger OGSÅ med.\nAlt det (og meget mere) får du altså med i hjælpepakken – som igen kommer til at koste svarende til en ugentlig kop take-out kaffe med fyldte donuts til, eller en tur for 2 personer i biografen (med dele-popcorn).\nFor kr. 295 får du HELE hjælpepakken serveret de næste 4 uger.\n[men så laver du altså din kaffe selv til korprøven].\nJA TAK – jeg vil gerne læse mere og tilmeldes\nNu skal jeg ikke lokke… Men.\nAltså bare de Masterclasses, der er røget med ekstra i de fire uger har en værdi af over kr. 1000.\n[Der er virkelig Corona-bingo gavefest].\nDer sidder 145 spændte korsangere klar med åbne arme til at byde dig ind på sofaen i vores online fællesskab.\n[Så har du i hvert fald et alternativ til at sidde og kigge ind i væggen de næste fire uger].\nSlå til NU.\nVi har online korprøve igen på onsdag kl. 19.00, og det er “Spil Dansk” uge, så vi skruer op for de danske popsange hele ugen.\nJanne (digital korleder med fornyet kampgejst)


Brilliant & spellbinding palette fra Sigma\nJeg elsker øjenskygger fra Sigma- cosmetics! Jeg har derfor fornyligt indkøbt mig øjenskyggepaletten som hedder “Brilliant & spellbinding”. Det er absolut ikke en nyhed og jeg har gennem et stykke tid luret efter den.\nPaletten indeholder 12 øjenskygger, et spejl og så er emballagen lavet af hård pap. Øjenskyggerne er meget pigmenterede, bløde og så dejlige at arbejde med. Der skal ikke ret meget øjenskygge på makeup-penslen, en smule rækker langt.\nØjenskyggerne er forholdsvis neutrale i farvene, som det ses på billedet ovenover. Jeg elsker især denne her palette, fordi man ikke behøver at række efter andre øjenskygger for at lave en flot øjenmakeup. Den indeholder en god kombi af både matte og blanke øjenskygger, så mulighederne er mange. Jeg savner måske en mørk og mat øjenskygge som jeg godt kan lide at bruge i den yderste kant af øjenlåget.\nOven over, ses et billede af papæsken som paletten kommer i. Så, hvis du vil ligne en stand-gudinde, er denne her palette lige noget for dig. Jeg synes nu at farverne, sagtens kan bruges året rundt 🙂\nNeden under, har jeg taget billeder af nogle “swatches” af øjenskyggerne på min underarm.\nØjenskyggernes farver vil jeg beskrive som:\nHiatus – mat mørke-lyserød\nSolstice – meget lys lyserød/fersken med “frost”-finish, minder meget om “sin” fra Naked 1 palette fra Urban decay.\nHealthy – gylden/beige, “frost”-finish\nLanguid – lys broze, “frost”-finish\nRadiant – mat rust/brun med fint guldglimmer i\nBalmy – mat chokoladeis brun\n10 – kølig brun/sølv, “frost”-finish. Minder meget om “satin taupe” fra MAC, denne her er dog lysere\nSpellbinding – meget lys gul, “frost”-finish. Producenten skriver at denne øjenskygge er mat, hvilket ikke passer\nSensational – mat senneps-brun\nBloom – ikke helt mat, mørke orange med lidt lyserødt fint glimmer\nFey – rød/violet-brun med “frost”-finish. Minder lidt om “sable” fra MAC\nIG2 – Mørke solv/brun med “frost” – finish\nPaletten kostede lige omkring 300 kr, dvs det er 25 kr. pr øjenskygge. Det må man sige er en god deal, især når man tænker på at en enkel øjenskygge fra MAC koster 100 kr. Ved ikke hvorfor, jeg altid sammenligner priser på øjenskygger med priser fra MAC. ( Måske pga. følelsen af at blive røvrendt, når man får så lidt for pengene.)\nP.S. Hvad sker der lige med navnene på øjenskyggerne i denne øjenskygge palette? 😀\nFiled Under: Produktanmeldelser Tagged With: brilliant & spellbinding, Sigma


Det er en smule som Zeno’s paradoks. Pilen vil aldrig nå sit mål, da distancen halveres hele tiden. Selvom det er usandsynligt, så kan en indsats på 5 % af en spillekonto på 1000£ blive til en spillekonto på under 200 £ efter 33 tabte væddemål i træk.\nSvaret bør være klart “Nej”.\nSelvom den stadig har sine kritikere, har Kellys metode vist sig at være langtidsholdbar, siden den kom frem i midten af 1950’erne. I bund og grund tager den både forbehold for sandsynligheden for at en spiller eller et hold vinder, samt værdien af de odds, der udbydes i relation til spillet. Denne værdi er kendt som ‘overlay’et’.


Medina akustisk (NY DATO) - Slagelse Musikhus\nMedina akustisk (NY DATO)\nI 2020 skruer Medina ned for synthesizerne og op for intimiteten, når hun drager ud på en landsdækkende akustisk tour. I 2008 bragede en ny superstjerne ind på hitlisterne med singlen “Kun For Mig”. Kort efter fulgte nyklassikerne “Ensom” og “Vi To”, og det blev hurtigt klart for danskerne, at de måtte byde “Velkommen til Medina”. Siden dengang har Medina siddet som kongerigets ukronede popdronning og leveret den ene platinsingle efter den anden – og med mere end en kvart million solgte albums og hundredvis af live-koncerter herhjemme og i udlandet, har hun af flere omgange cementeret sin position – senest i 2016 hvor Medina modtog Æresprisen ved Danish Music Awards. I begyndelsen af 2020 udgav Medina nummeret “Større end os”, der hylder alle de stærke venskaber. Nummeret følger op på de to engelsksprogede udgivelser “First Time” og “Holding On” fra 2018 og 2019. Senest, i maj 2020, er Medina at finde på TopGunns seneste album med duetten ‘No Scrub$’.\nBonusinfo: Senest i efteråret 2019 har Medina været en del af det populære Tv2-program “Toppen af Poppen” sammen med blandt andre Carl Emil Petersen & Anders Blichfeldt. Her blev især fortolkningen af Anders Blichfeldt (Big Fat Snake) taget varmt imod.\nVi er så heldige, at vi har solgt mange billetter til koncerten med Medina. Men desværre for mange i forhold til gældende restriktioner fra Sundhedsmyndighederne. Det betyder, at koncerten stadigvæk afholdes d. 8.oktober, men deles i 2 koncerter. Billetkøbere vil få besked på mail om, hvorvidt de skal komme til showet kl. 18:30 eller kl. 21:00. Koncerterne afvikles i 1 set. Salen åbnes én time før showstart. Alle pladsreservationer er ophævet, og når du ankommer, vil du få anvist en plads i salen af vores søde ‘sittere’. Vi henstiller til, at publikum møder op i god tid. Læs om vores øvrige Corona-tiltag her.\nStart: 8. oktober 2020 kl. 20.00\nKoncerten afholdes - men pga. COVID-19 restriktioner deles den i to. Der er showstart kl. 18:30 og kl. 21:00. Alle billetkøbere modtager mail fra Ticketmaster om hvilken koncert, de skal deltage i.


Cases / Referencer | Lundbeck\n"Vi får højere sikkerhed og effektivitet i produktionen"\nSpecialdesignede displays, der lever op til kravene i et helt specielt produktionsmiljø.\nSådan lød ønsket fra Lundbeck, som i samarbejde med Blue Line nåede frem til det rigtige resultat. ”Jeg er faktisk imponeret,” siger Jens Ole Petersen, afdelingsleder i medicinalvirksomheden.\nUmiddelbart lyder displays til brug i produktionen måske som hyldevarer. Men når de skal placeres hos den danskbaserede, internationale medicinalvirksomhed Lundbeck A/S, er kravene helt specielle.\nMedicinalvirksomheden var på udkig efter hårdføre tastaturer og displays, der tåler krasse rengøringsmidler og er modstandsdygtig over for aftørring med ekstremt rent vand, som får selv almindelig rustfrit stål til at ruste. Det fandt de hos Blue Line.\n”Afvigelser i produktionen bliver nu fundet med det samme, så vi har øget sikkerheden og effektiviteten, ” fortæller afdelingslederen, der er glad for samarbejdet med Blue Line:\nJeg ønsker at blive kontaktet vedr. Lundbeck, og få et tilbud\nMedicinalvirksomheden var på udkig efter hårdføre tastaturer og displays, der tåler krasse rengøringsmidler.


HAR DU FÅET SKIMMELSVAMP? - Alt om bolig og hus\nDu er her: Start1 / Bolig og Have2 / HAR DU FÅET SKIMMELSVAMP?\naugust 7, 2018 /i Bolig og Have /af Admin\nSkimmelsvamp er en af de der ting, næsten alle husejere får problemer med på et tidspunkt. Og det er ikke en fornøjelse, fordi skimmelsvamp kan faktisk være farligt for dig i længden. Det er overhovedet ikke alle, der reagerer på skimmelsvamp, men hvis man gør, kan det give hovedpine, koncentrationsbesvær, træthed, svimmelhed og kløende øjne. Hvis man så allerede er allergisk over for skimmelsvamp i forvejen, er den straks meget værre.\nHer har vi samlet en liste over tegn, som du kan holde udkig efter, så du kan undgå skimmelsvamp i dit hjem.\nFugtpletter er ikke i sig selv et tegn på skimmelsvamp. Der kan være flere forskellige grunde til at man af og til har fugtpletter i hjemmet. Længerevarende fugtpletter kan dog være grobund for skimmelsvamp, da disse har de rette vækstbetingelser for skimmelsvampen. Så det er en god idé at holde øje med eventuelle fugtpletter i huset, så disse ikke udvikler sig til skimmelsvamp. Selv de mindste fugtpletter kan ende med at få skimmelsvamp.\nDen dårlige lugt i forbindelse med skimmelsvamp betegnes ofte som kælderlugt. Det er en meget udbredt lugt, som man næsten ikke kan undgå at lægge mærke til. Hvis du kun kan lugte det, men ikke se, betyder det ikke, at det ikke er der. Det kan nemlig gemme sig inde i konstruktionen. Så drop luftfriskeren og kontakt hellere et firma, der tilbyder skimmelsvamp rådgivning. Så er du på den sikre side.\nPletter på tapet, træ eller tæpper\nBrune, grønne eller grå pletter på blandt andet tapet, træ eller tæpper kan være tegn på skimmelsvamp. Hvis det så også lugter som en gammel kælder, så kan du næsten være sikker på, at der er tale om skimmelsvamp.\nDug på indersiden af vinduerne\nHvis du har lagt mærke til, at du tit har dug på indersiden af vinduer med dobbeltglas, kan denne dug være tegn på for høj fugtighed i rummet. En for høj fugtighed kan hurtigt føre til skimmelsvamp, hvis man ikke lufter ud ofte nok. Du kan forebygge mod skimmelsvamp ved at lufte ud i mindst 10 minutter hver morgen og aften – og gerne mere end det!\nHvis du har en mistanke om, at du har skimmelsvamp i dit hus, kontakt et firma, der tilbyder skimmelsvamp rådgivning, fordi det er kun fagfolk, der kan vurdere omfanget af en skade og hjælpe dig ordentligt af med skimmelsvamp igen.


Dumlupinar Bulvari, Konyaalti, Antalya, Tyrkiet\nSu er et 9-etagers hotel i Antalya i gåafstand til den grus-strand. Efter renovationen i 2008, har hotellet en futuristisk arkitektur.\nMange Antalya seværdigheder, herunder Antalya Museum, er ca. 20 minutters gang fra ejendommen. Museer, teatre og en opera samt parker og en havn ligger i kort afstand fra ejendommen.\nDer er shopping muligheder, såsom shoppingcentre og supermarkeder inden for rækkevidde af ejendommen.\nSu er et stilfuldt hotel, som tilbyder værelser med et fladskærms-tv, kaffe- og tefaciliteter, buksepresse, aircondition og en garderobe samt en opvaskemaskine og en kedel. De fleste værelser byder på en storartet udsigt over havet. Værelserne er udstyrede med private badeværelser, som har gratis toiletartikler, terry badekåber og en hårtørrer.\nMorgenmad tilbydes i spiseområdet hver morgen. Den udendørs restaurant serverer fiske- og skaldyrs-retter. Alkoholiske drikkevarer tilbydes på snackbaren.\nHotel Su er placeret inden for 15 minutters kørsel til Antalya lufthavn.\nHotellets bekvemmeligheder inkluderer en souvenirbutik, en barber og et særligt rygeområde.\nHotellet tilbyder en børnebuffet, et legeområde og et spillelokale til gæster med børn. Sportsaktiviteter såsom vandski, bådsejlads og basketball tilbydes på stedet.\nHotel Su, Tyrkiet\nHotel Condor Taormina hjemmeside\nHotel Best Western Windsor Houston hjemmeside\nFeriested Timo Alanya hjemmeside\nHotel Myro Androu Apts Protaras hjemmeside\nHotel Pomorie Sunny Beach hjemmeside\nHotel Grant San Francisco hjemmeside\nLejlighedshotel Smartline Sunpark Marine Alanya hjemmeside\nHotel Melia Palas Atenea Palma de Mallorca hjemmeside\nHotel Stanford Court San Francisco hjemmeside\nFeriested Radisson Blu Ulysse & Thalasso Djerba hjemmeside\nHotel Park Plaza Puerto de la Cruz (Tenerife) hjemmeside\nMotel 6 - Fair Park Dallas hjemmeside\nHotel Protur Residencia Son Floriana Cala Bona (Mallorca) hjemmeside\nVilla Can Negri Pollença hjemmeside\nFeriehus The Bull Hull Lupton hjemmeside\nFeriehus Little Brook Cottage Bowness-on-Windermere hjemmeside\nHotel Skt Petri København hjemmeside\nHotel Six Senses Yao Noi Phang Nga hjemmeside\nHotel Flamingo Las Vegas hjemmeside\nHotel 71 Nyhavn København hjemmeside


Forlænget coronalukning - Kansas City\nKansas Administrator | 24/03/2020\nVi er stadig meget berørte af situationen omkring coronavirus. Vi har tidligere rykket alle vores arrangementer indtil 30. marts og alle ansatte blev sendt hjem for at arbejde.\nI dag har regeringen valgt at forlænge alle politiske tiltag for at mindske spredning af coronavirus. De er blevet forlænget indtil 13. april – altså 2. påskedag.\nDet støtter vi selvfølgelig op omkring!\nDerfor bliver alle koncerter indtil 13. april rykket til nye datoer.\nLige så snart vi ved mere og har alle aftaler på plads med bookere og musikere, melder vi de nye datoer ud. Men vi følte, at en hurtig udmelding efter dagens pressemøde var det bedste – så kan de nye datoer blive annonceret når alle detaljer er på plads.\nAlle der har købt billet til annoncerede koncerter i perioden indtil 13. april får automatisk deres billet refunderet!\nAlle andre arrangementer i perioden bliver aflyst og hverdagsbaren i vores bar Kommunen bliver også holdt lukket.\nGenerelt bliver alt aktivitet i huset sat på standby og vores ansatte fortsætter med at arbejde hjemmefra.\nHvis du har spørgsmål er du mere end velkommen til at skrive til os på vores mail info@kansascity.dk\nVi vil gøre alt for, at denne periode med lock down bliver så kort som overhovedet muligt og vi igen kan ses over spændende musik og en kold øl i spillestedet. Vi er et hus, der normalt har mange mennesker på besøg – både i hverdagene fra musikere, der lejer øvelokale hos Odense Øvelokaleforening, samt gæster til vores koncerter i weekenden.\nVi er derfor vant til meget social omgang med musikere, gæster og brugere af huset, og det er mærkeligt for os, sikkert ligesom det er for alle andre, at skulle afskære os fra hinanden og dyrke social distance.\nVi glæder os til, at vi igen kan ses med jer alle og hinanden!\nIndtil da passer vi på og følger alle anvisninger fra staten.\nDbh alle os fra Kansas City\n← Lukket grundet Coronavirus


Produkter og løsninger / Digitalt aftryk / Klinikfremstillet protetik\nVælg markedslederen Ivoclar, og få jeres eget tandtekniske laboratorium, som producerer kroner og broer direkte på klinikken. Hurtigere bliver det ikke.\nProducer din egen tandteknik\nPrograMill One fra Ivoclar Digital er verdens mindste og smarteste 5-akslede fræsemaskine. Den kombinerer industriel produktionskvalitet med høj præcision og moderne design. En super løsning til dig, som vil producere dine egne kroner og broer.\nKontakt os på tlf. 7021 1626 for yderligere oplysninger om PrograMill One Ivoclar.


Foto: FlickrEn ny reaktionær lovgivning gennemført af den højreorienterede Nyt Demokrati-regering forsøger at bekæmpe demonstrationer. Dette sker samtidig med offentliggørelsen af videomateriale, der afslører sager med politivold, herunder mordet på en aktivist. Arbejderbevægelsen og arbejderpartierne må mobilisere en enhedsfront til forsvar for arbejdere og unges demokratiske rettigheder imod den reaktionære stat.\nDen niende juli vedtog den græske regering bestående af Nyt Demokrati med støtter fra det socialdemokratiske parti KINA en udemokratisk, forfatningsstridig lov, der vil underminere retten til forsamling og protest. Denne nye lov – som genbruger foranstaltninger introduceret af den militære junta fra 1967 – indeholder følgende:\nAlle udendørs forsamlinger skal rettidigt varsles til politiet\nPolitiet kan opløse alle spontane forsamlinger, som kan blive ”tilladt ved lejlighed”\nPolitiet kan nu erklære en demonstration for ulovlig frem til begyndelsen af begivenheden afhængende af mængden af deltagere, placering, muligheden for forstyrrelse af “den offentlige orden” eller “det socioøkonomiske liv”. Deltagere af en ulovligdømt demonstration kan se frem til op til ét års fængsling, hvor ”voldelige hændelser” kan give fængselsstraf i op til to år.\nDemonstranter må ikke længere ”forhindre en forsamling”. Det gøres for at beskytte forsamlingerne af små grupper af fascister og nationalister, som ellers ville blive mødt af moddemonstrationer af anti-fascister.\nArrangørerne af en given demonstration skal oplyse deres navne til myndighederne. De er tvunget til at samarbejde med politiet ved at informere deres deltagere om forbuddet af ”farlige genstande” og efterfølgende assistere politiet i at fjerne demonstranter med disse genstande.\nArrangørerne vil også stå til ansvar for eventuelle skader udført i forbindelse med begivenheden. Det betyder, at arrangørerne hæfter for alle beskadigelser på ejendom fra en demonstration med tusindvis af deltagere.\nFor danske læsere virker flere af disse tiltag nok bekendt, siden de er delvist implementeret i Danmark (oplysning af arrangørers navne, varsling til politiet osv.). De reaktionære effekter af disse regler er åbenlyse, da de tillader staten at begrænse arbejderklassens demokratiske ret til offentligt at forsamle sig og demonstrere. I de senere år har den danske stat kun sjældent brugt denne potentielle magt, men dens reaktionære effekt ses tydeligt i Grækenland.\nDet er vigtigt at huske, hvor hårdt politiet i Grækenland slog ned på de massive protester, der har fundet sted siden finanskrisen i 2008. Samtidig kan de effektivt forstyrre demonstrationers ruter ved at blokere veje og bygninger af politisk betydning (hvilket skete med den amerikanske ambassade i den årlige Polytechneio-demonstration). Alle disse tiltag er bevidst formuleret vagt, så politiet kan handle med immunitet, når de terroriserer arbejdere og unge. I praksis kan alle demonstrationer have ”socioøkonomiske” implikationer, siden det er nøjagtigt hvad en demonstration bruges til. Det er derfor ikke svært at se, at disse nye tiltag udelukkende er til for at tillade politivold, samtidig med at deltagerne bliver skræmt med ekstremt hårde straffe for at protestere.\nDenne lovgivning bekræfter endnu en gang, hvad marxister har forklaret omkring statens og politiets rolle. Staten – defineret af Lenin som ”grupper af bevæbnede mænd” – er ikke en neutral kraft, der står hævet over samfundet for at beskytte alle sine borgere. Staten, det inkluderer hæren, politiet og retssystemet, er udelukkende et magtredskab for den herskende klasse, bourgeoisiet. Den sigter efter at beskytte deres vældige ejendom, samtidig med at den skal holde arbejderklassen – flertallet af samfundet, som effektivt skaber samfundets værdi – fast i deres position. Politiets rolle i klassekampen er især at undertrykke arbejderne med rå vold for at undertrykke alle stemmer imod det kapitalistiske system og dets politiske regime.\nI løbet af de sidste par måneder har statens undertrykkelse i Grækenland intensiveret og har dermed yderligere afsløret sin reaktionære rolle. I de seneste år har indbyggerne i byen Volos eksempelvis kæmpet mod den franske virksomhed Lafarge, som afbrænder skrald for at producere cement og brændstof, hvilket forurener luften omkring byen. Ikke overraskende støtter politiet virksomhedens interesser og har slået ned på demonstranter med anholdelser. Den 14. juni deltog den 27-årige aktivist Vassilis Maggos i en demonstration for løsladelsen af de anholdte demonstranter foran domhuset i Volos, da han brutalt blev overfaldet af politiet. Ifølge hans forældre blev han senere medbragt til politistationen, hvor han blev udsat for tortur, hvilket resulterede i skader på vitale organer og seks brækkede ribben. Én måned senere, hvor Vassilis burde have levet et sundt og normalt liv, døde han. Det er åbenlyst, at de ansvarlige for denne unge mands død er politiet, ministeren Chrysochoidis og regeringen, som dækker for politiets handlinger, hvis de ikke direkte bifalder dem. På trods af, hvad medierne og retsmedicinerne siger, bør dette betragtes som et statsmord.\nOptagelserne af politibrutalitet, der cirkulerer på nettet – som naturligvis aldrig bliver sendt i borgerlige medier – er mange. Men statsapparatet (medierne, regeringen og dommerne) vender åbenlyst det blinde øje til og bekender derved åbenlyst deres sande rolle: undertrykkelse af arbejderklassen. Ydermere er timingen af dette angreb på arbejderklassen ikke tilfældig: i takt med, at den socioøkonomiske krise tiltager, og klassekampen tilspidses, vil det græske regime få mere autokratiske og bonapartistiske tendenser.\nDen nuværende offensiv fra bourgeoisiet for at begrænse de græske arbejderes grundlæggende demokratiske rettigheder kan ses som et midlertidigt tegn på selvtillid, men denne kan ikke overleve særligt længe. I virkeligheden er disse tiltag foretaget, da de kan se, at de står på vaklende grund, i takt med at krisen underminerer stabiliteten og støtten til deres system. Bourgeoisiet kan se, at Grækenland er på vej ind i en fremtid karakteriseret af intens klassekamp, og derfor styrker de deres statsapparat til de fremtidige kampe. Arbejderklassens ledere kan ikke blot stå og se på, imens cheferne sliber deres våben. De græske arbejdere og deres ledere bør svare igen på borgerskabets offensiv og forberede sig på de fremtidige kampe ved at styrke deres organisationer, ved at mobilisere medlemmerne på et militant politisk program.\nKampen mod det undertrykkende statsapparat kræver enhed i arbejderklassen. Fagforeningerne og arbejderpartierne må samle sig i en enhedsfront, som kan mobilisere masserne til forsvar for deres demokratiske rettigheder. Diskussioner og møder bør organiseres af arbejderne på gulvet ude på arbejdspladser, og beslutninger for at fortsætte modstanden imod den nye lovgivning bør tages. Ingen fagforening og intet arbejderparti bør underkaste sig disse udemokratiske retningslinjer for demonstrationer.\nImod statens undertrykkelse bør arbejderne stå sammen – ikke splittet og skræmt. Det er nødvendigt at organisere militante grupper af arbejdere til selvforsvar og beskyttelse af demonstrationer imod politiets provokatører. Ingen kamp for rigtige demokratiske rettigheder kan blive vundet, hvis den ikke går målrettet imod det kapitalistiske system og den rådne stat, som voldeligt og med total immunitet beskytter bourgeoisiets interesser og privilegier. Kun en socialistisk stat i arbejdernes hænder kan arbejde for flertallets interesser.


Vores erfaring og holdning til effektmåling - AskovFonden\nVores erfaring og holdning til effektmåling\nAskovFondens erfaring med- og vores holdning til effektmåling\nAskovFondens holdning er, at effektmåling/dokumentation skal give mening i praksis, og at brugerne altid skal involveres i processen, så det ikke er noget, som sker udenom dem, det i virkeligheden drejer sig om.\nHvis vi får at vide, at brugeren ikke får gavn af de indsatser, vi tilbyder, så er det vores ypperste pligt at involvere dem og spørge indtil hvad det er, der ikke virker, og hvad de mener, der skal til for at få et bedre udbytte af indsatsen.\nDér hvor vi ser den største udfordring – og dermed også det største udviklingspotentiale – er, at vi altid på forhånd skal havde defineret, hvad effektmålingen skal bruges til.\nDernæst skal vi sammen med den unge formulere nogle mål for det forløb, som den unge skal gennemgå, så det ikke bliver vores mål, men i stedet den unges behov og mål, der styrer forløbet. Det er måske den vigtigste erfaring, AskovFonden har gjort i arbejdet med mennesker: At vi ikke på forhånd kan definere, hvad der er vigtigst at løse, men altid må starte dér, hvor den enkelte er.\nAskovFonden har i 17 år været optaget af, at kvantificere og måle sociale forandringer, og i dag måler vi hver eneste dag i vores 6 afdelinger.\nKONTAKT ASKOVFONDENS VIDENSCENTER\nI AskovFondens Videnscenter hjælper vi eksterne organisationer med at konkretisere deres dokumentationsbehov. Vi tilbyder rådgivning og salg af vores effektmålingsmodel AIM.\nFor mere information kontakt Annika Svensson på 22882640 eller skriv på asv@askovfonden.dk.


PressReader - BT: 2015-10-09 - Kendis- økonom forlader bank\nKendis- økonom forlader bank\nJOBSKIFTE Brancheorganisationen Dansk Erhverv har ansat Danske Banks cheføkonom Steen Bocian, oplyser Dans Erhverv torsdag. Steen Bocian tiltræder 1. januar 2016 stillingen som cheføkonom i Dansk Erhverv.\n» Vi ser frem til samarbejdet med en af Danmarks mest anerkendte økonomiske eksperter, hvis faglige kvalifi kationer matcher Dansk Erhvervs ambition om at levere økonomisk analyse af høj kvalitet, « siger Jens Klarskov, adm. direktør i Dansk Erhverv.\nSteen Bocian har været ansat i Danske Bank siden 2000, og siden 2007 som bankens cheføkonom. Forud for karrieren i Danske Bank var Steen Bocian ansat i Det Økonomiske Råd og i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd. Steen Bocian er uddannet cand. polit. i 1996. Vil prøve noget nyt » Eft er 15 år har jeg haft et ønske om at prøve noget nyt, og det tager jeg hul på i det nye år i Dansk Erhverv. Men det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har været en svær beslutning for mig at forlade Danske Bank. Jeg kommer til at savne mit arbejde og mine kolleger i Danske Bank, « siger Steen Bocian om sin snart tidligere arbejdsplads. Den engelske fi lmstjerne Carey Mulligan ( fra Thomas Vinterbergs ’ Far From the Madding Crowd’) er blevet mor - for første gang. Faderen er landsmand og rockstjerne Marcus Mumford ( leder af bandet Mumford and Sons). Parret, der blev gift 2012, har hverken afsløret navn eller køn. Og i en pressemeddelelse afslører de kort: » Barnet er velskabt « . Mange menneker er seriøst irriterede på rap- stjernen Kanye West. Og nu er 80er- ikonet Grace Jones én af de mange. 67- årige Grace, der bl. a. hittede med sangen ’ Pull up to the Bumper’, mener nemlig, at Kanye har stjålet hendes stil. Og hun siger: » Kanye og hans kone Kim er uoriginale. Sammen med JeanPaul Goude har jeg lavet det hele før. «


Havehjælp i Faaborg | Sommer og Fritid\nHavehjælp i Faaborg\nHar du brug for havehjælp i form af græsslåning, hækklipning, lugning eller noget helt andet? Uanset dit behov er vores havemænd i Faaborg og omegn klar til at hjælpe dig.\nVi hjælper i vores kunders haver derhjemme, i sommerhuse, kolonihaver og andre grønne arealer. Når du bestiller havehjælp hos Sommer og Fritid, sætter vi dig i kontakt med den bedste havemand til opgaven i Faaborg og omegn.\nBestil havehjælp i Faaborg


Trifold-etui / Pad-etui til Huawei MediaPad T3 10 | Elgiganten\nTrifold-etui / Pad-etui til Huawei MediaPad T3 10\nTrifold-etui til T3 10 er en beskyttelse som tiltrækker blikke. Det elegante etuiet udstråler kvalitet og er specialkonstrueret til din T3 10. Resultatet bliver en pasform som efterlader fuld adgang til knapper og funktioner.\nTrifold-etuiet er let at have med overalt. En klap i fronten fungerer desuden som støtteben når du har hænderne fulde og behøver en enhed som kan stå selv. Den suveræne kvalitet beskytter din T3 10 mod støv og ydre slag, samtidig med at den bevarer det eksklusive indtryk.\nEn smart konstruktion gør etuiet nemt at sætte på. Udseendet, følelsen og funktionaliteten gør at man ikke ønsker at tage det af igen.


Commercial Excellence Manager, Kopenhagen Fur | StepStone\nI Kopenhagen Fur har vi lanceret ny organisationsstruktur, vision og strategi, hvilket byder på spændende udfordringer og opgaver i hele organisationen. Strategien betyder at vi skal være mere kommercielle i vores arbejdstilgang samt tættere på kunden og til at understøtte dette i vores kommercielle division søger vi en samarbejdsorienteret og struktureret person til vores nyoprettede stilling Commercial Excellence Manager.\nSom Commercial Excellence Manager vil du referere direkte til vores kommercielle direktør og supportere ham med opgaver og projekter relateret til vores kommercielle division. I vil således have et tæt samarbejde, hvor du vil fungere som vores kommercielle direktørs højre hånd og understøtte ham i at drive vores kommercielle excellence.\nDu vil blive det kommercielle knudepunkt for tværorganisatoriske og strategiske projekter. Du skal drive vores Market og Business Intelligence på tværs af vores seks kommercielle afdelinger og sikre alignment mellem kommerciel division og organisationens supportfunktioner. Du vil ligeledes få en central rolle i forhold til virksomhedsstrategiske projekter, som er forankret kommercielt herunder drive Welfur, der har til formål at udvikle minkproduktionen og dokumentere den høje dyrevelfærd på 4.000 europæiske gårde. Rollen kræver en samarbejdsorienteret og kommunikativ tilgang til arbejdet og organisationen, hvorfor jobbet passer til en udadvendt og relationsskabende person.\nI jobbet vil du have ansvaret for at supportere og sikre fremdriften i arbejdet med vores nye 2020-strategi. Du vil ligeledes have ansvaret for at sikre opfølgning og rapportering af Key Performance Indicators defineret i vores forretnings- og marketingsplaner, og du vil have ansvaret for at opfølge og rapportere på budgetter og økonomi. Disse ansvarsområder kræver en strukturel og analytisk tilgang, hvorfor vi også tilbyder den ideelle stilling for et organiseret individ. Derudover kan du forvente rejseaktivitet 20-30 dage om året.\nI din dagligdag vil du løse en eller flere af disse opgaver:\nDefinere, udvikle og forbedre CRM-system, klassifikationsmodel (kundesegmentering), Key Account Plans mv.\nArbejde med tværorganisatoriske og strategiske projekter\nUdvikle vidensdelingsunivers med SharePoint team site\nUdarbejde måleværktøjer til opfølgning på Key Performance Indicators og performance generelt\nUdvikling af Business Intelligence-værktøjer herunder Pipeline Management, Konkurrentanalyse, Dashboards og rapporter\nDiverse ad hoc-opgaver relateret til den kommercielle division\nDu har en kandidat inden for business eksempelvis en cand.merc.-uddannelse\nDu har en kommerciel tilgang til dit arbejde og lægger vægt på at samarbejde og kommunikere både ift. kommerciel division og organisationen\nDu har erfaring med at opbygge kommercielle styresystemer og værktøjer, og du er ekspert i forskellige kommercielle systemer (CRM, BI, MS Office 360 mv.)\nVores kommercielle division\nVores kommercielle division står allerede nu klar til at tage imod dig. Den består af seks afdelinger, der arbejder med alt fra avlere til slutforbrugere, vores auktioner og salg samt marketing og Kina. Du bliver således del af en bred tværfaglig division med mange berøringsflader og særligt til omverden. Derudover bliver du en del af Kopenhagen Fur, hvor du har mulighed for at deltage i de interne tiltag vi laver for at skabe relationer på tværs. Vi tilbyder eksempelvis gratis holdtræning i vores FurGym og har adskillige medarbejderforeninger, der mødes omkring interesser så som kunst, golf og fiskeri.\nSend os din ansøgning og CV snarest via søg-linket herunder. Vi indkalder løbende til samtaler og glæder os til at høre fra dig.\nDer er ca. 500 medarbejdere ansat i Kopenhagen Fur, som arbejder med opgaver inden for bl.a. produktion, forskning og rådgivning, salg, service, design og mode.\nKopenhagen Fur havde i 2015/2016 en omsætning på 6,3 milliarder kroner.


FC Midtjylland indgår samarbejde med danskfodbold.com\n/ FC Midtjylland indgår samarbejde med danskfodbold.com\n27.02.2013, 21:53 | Af: Administrator\nUlvene har indgået et samarbejde med danskfodbold.com om levering af statistik til klubbens nye hjemmeside.\ndanskfodbold.com, der har Danmarks mest omfattende database om dansk fodbold, bliver ny statistikpartner i FC Midtjylland. I fremtiden vil danskfodbold.com sørge for, at ulvenes nye hjemmeside har de senest opdaterede data på stilling, kampprogram og spillerstatistik.\n- Det har høj prioritet for os, at det statistiske materiale, vi bruger på vores hjemmeside, har en høj standard, og det kan danskfodbold.com sikre fuldt ud, siger Martin Høj, der er kommerciel direktør i FC Midtjylland.\n- Vi har indgået en langsigtet samarbejdsaftale, som med tiden udvides, så vi kan udnytte den imponerende datamængde, som danskfodbold.com har på FC Midtjylland. Derfor vil vi i fremtiden implementere all time statistik på vores hjemmeside, siger Martin Høj.\ndanskfodbold.com har statistisk materiale for samtlige af ulvenes kampe, og i fremtiden vil det blive tilgængeligt for alle besøgende på fcm.dk.\n- Det giver helt unikke muligheder for at skabe et virtuelt fan-univers på hjemmesiden, hvor vi kan lave et link mellem FC Midtjyllands imponerende historie og klubben i dag. Dermed kan samarbejdet med danskfodbold.com stille sulten for alle os ”fodboldnørder” med hang til statistik og historie, siger Michael Munch, der er Fan & Marketing Coordinator i FC Midtjylland.\nOgså hos danskfodbold.com ser man frem til samarbejdet.\n- Vi er glade for og stolte over, at FC Midtjylland har valgt at indgå et samarbejde med os. Vi tager det som en blåstempling af vores ambition om at have så korrekte data som muligt om dansk fodbold, siger Jimmie Thomsen, der er en af de fire personer bag danskfodbold.com.\n- Vi ser FC Midtjylland som en klub, der tør gå forrest og ikke er bange for at tænke anderledes. Vi håber, at dette også vil gøre sig gældende i statistiksamarbejdet, så vi sammen kan sætte nye standarder for brugen af statistik ikke mindst over for klubbens fans, supplerer Søren Elbech, en anden af de fire personer bag Danmarks førende website om dansk fodbold.


Tilly Og De Forsvundne Eventyr - Den Magiske Boghandel 2 af Anna James - Indbundet Bog - Gucca.dk\nTilly Og De Forsvundne Eventyr - Den Magiske Boghandel 2 - Anna James - Bog\nTilly Pages fandt sin mor, som var fanget af Enoch Chalk i børnebogen Den lille prinsesse, men strabasserne er endnu ikke overstået for famillien Pages, samt Tillys nye ven Oskar. ... Læs mere.\nTilly Pages fandt sin mor, som var fanget af Enoch Chalk i børnebogen Den lille prinsesse, men strabasserne er endnu ikke overstået for famillien Pages, samt Tillys nye ven Oskar.\nUnderbiblioteket er blevet overtaget af Underwood, som har været forsvundet i et folkeeventyr sammen med hans søster, som stadigvæk er forsvundet. Underwood vil formane børn fra at bogvandre, og måske endda lukke helt ned for bogvandring. Til stor rædsel for Tilly og Oskar.\nEventyr er farlige at bogvandre i, da det er mundtlige overleveringer og ikke som almindelige romaner med en fast handling. Vær parat til endnu et spændende bogvandring med Tilly og Oskar\nHandel på nettet skal være sikkert for vores brugere. Vi vil derfor aldrig gå på kompromis med sikkerheden. NETS er din garanti for sikker betaling på Internettet, og vores Internet betalingsløsning er selvfølgelig NETS godkendt. Så når du handler og foretager betaling via nettet hos Gucca.dk, er det sikkert.\nDe 30 dages returret gælder naturligvis alle typer varer hos Gucca.dk. Såfremt du fortryder dit køb, og ikke ønsker at beholde varen, så kan du sende den uønskede vare retur til os, og så refunderer vi pengene. Vi er naturligvis altid klar med rådgivning og svar, hvis du ønsker at sende din vare tilbage.\nVi mener, det er vigtigt, at du som kunde får din vare leveret sikkert og hurtigt. Du har varen i dine hænder indenfor 1-2 hverdage, såfremt den er på lager. På vores webshop kan man se lagerstatus ud for hvert enkelt produkt, så du kan altid få svar på, om vi har det på lager. Er du i tvivl om lagerstatus eller leveringstiden, er du altid velkommen til at kontakte os.\nDet er muligt at vælge imellem flere former for betaling, når du køber hos Gucca. Her kan du vælge netop den betalingsmulighed, der passer lige til dig. Uanset hvad du gør brug af, kan du føle dig sikker og tryg, når du handler hos Gucca. Se alle vores betalingsmuligheder ved at klikke på førnævnte link. Desuden skal du huske på, at hvis du benytter kreditkort, trækker vi først pengene den dag vi sender produktet til dig.\nSkulle der opstå tvivl eller spørgsmål til Gucca.dk, er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive eller ringe til os. Mellem 10-15 alle hverdage sidder vi klar ved telefonerne og på e-mail, og vi er parat til at yde dig den hjælp, du efterspørger, med et smil på læben og godt humør.\nVi giver dig selvfølgelig mulighed for at følge din ordre hele vejen til den er dig i hænde. Når du har betalt og modtaget din kvittering, får du mulighed for at få adgang til din egen personlige ordreside. På din ordreside kan du se, hvornår vi afsender dit produkt. Vi sender en e-mail med leveringsinformation, lige så snart vi har afsendt din bestilling.\nDen Magiske Boghandel - Bøger\nTilly, Bogvandrerne, Magiske, Mich, Tilly Og De Forsvundne Eventyr, Bøger, Bog\nDin anmeldelse af Tilly Og De Forsvundne Eventyr - Den Magiske Boghandel 2\nVores brugere har bedømt Tilly Og De Forsvundne Eventyr - Den Magiske Boghandel 2 Bog til 5 ud af 5 stjerner - baseret på 1 bedømmelse og 1 anmeldelse\nproduct_stock_yes product_offer_yes product_preorder_no\tproduct_buyable_yes product_group_bog path__forside path__bøger path__børnebøger path__annajames path__denmagiskeboghandel path__tillyogdeforsvundneeventyrdenmagiskeboghandel2\n109,95 krTilly Og Bogvandrerne - Den Magiske Boghandel 1 - Bog\n69,95 krTilly Og Bogvandrerne - Den Magiske Boghandel - Bog\n109,95 krTilly Og Rejsen Til Amerika - Bog\n109,95 krMidnatsbanden - Bog


Meddelelse om cookies – Officiel hjemmeside for Anyavee Ban Ao Nang Resort | Hoteller i Ao Nang Beach\nFor at sikre dig den bedst mulige oplevelse, anvender Anyavee Ban Ao Nang Resort sine egne cookies og tredjepartscookies på websitet af tekniske, analytiske og reklamemæssige formål. Ved at fortsætte med at bruge vores website accepterer du brugen af cookies. Læs mere i vores meddelelse om cookies.\nDenne meddelelse om cookies gælder for www.anyaveebanaonang.com der er ejet og administreres af Anyavee Ban Ao Nang Resort. Den beskriver hvordan vi anvender personlige oplysninger indsamlet af cookies og andre funktioner, herunder pixels (fremover betegnet "cookies") på vores website, www.anyaveebanaonang.com (fremover betegnet "websitet").\nHvis du ikke ønsker at cookies bliver anvendt som beskrevet her, og du ikke har mulighed for at blokere cookies direkte (f.eks. i indstillingerne for din browser), bedes du kontakte infoban@anyaveehotel.com .\nHvis du har spørgsmål eller bekymringer angående vores håndtering af dine personlige oplysninger eller du ønsker at udøve nogen af dine rettigheder i forbindelse med denne meddelelse, er du velkommen til at kontakte os via infoban@anyaveehotel.com . Du kan også rette spørgsmål og klager til din lokale datatilsynsmyndighed.


▷ Huse til salg i Villamartín Alicante\nFundet 93 Properties\nHuse til salg i Villamartín Alicante\nEr du passioneret med golf? Vil du gerne leve hele året og nyde solen? Så kontakt PETRA HÖNIG og bede om deres huse til salg i Villamartín Alicante. Du vil opdage, at vi har det hus, du altid har drømt om.\nVillamartín Urbanization ligger på Costa Blanca syd for Spanien. Det er en del af området kaldet Orihuela Costa, en bred strækning af Middelhavets kystlinje på cirka 16 meter kystlinje, hvor smukke havnebugter er gennemsyret af smukke strande af blødt sand.\nVillamartín er et smukt boligområde i et udvalgt og uddannet kvarter, hvor du vil leve hele året rundt i en afslappet måde og nyde den vidunderlige sol på Costa Blanca.\nHovedattraktionen er dens Villamartin Golf Club. I denne attenhave golfbane kan du sammen med dine venner nyde hyggelige dage med udendørs sport, når som helst på året.\nSelvom Villamartin ikke er lige på stranden, er afstanden fra kysten kun to kilometer.\nSå hvis du vil slappe af på Costa Blanca sydens ekstraordinære strande, kan du få adgang til de berømte strande Torrevieja eller Cabo Roig på få minutter.\nKan du forestille dig denne sommer at øve din yndlings sport i et behageligt middelhavs miljø?\nHvilke slags huse til salg i Villamartín Alicante leder du efter?\nPETRA HÖNIG tilbyder et bredt udvalg af huse til salg i Villamartín Alicante. Vi vil være glade for at du fortæller os, hvordan er drømmets hus.\nVi vil lytte omhyggeligt til at udvikle en nøjagtig profil af den type ejendom, du leder efter.\nPå denne måde vil vi tilbyde dig et undersøgt udvalg af de boliger, der kan være af din interesse.\nDerudover vil vi sende dig en komplet liste over de vigtigste funktioner og et fotogalleri, så du kan tjekke udsigten fra din terrasse, byggematerialerne, de omkringliggende tjenester mv.\nI Villamartin urbanisering har vi fabelagtige luksusvillaer med en stor grund hvor du kan nyde den storslåede pool og dens frodige haver.\nDu skal ikke bekymre dig om vedligeholdelse af poolen eller haven. Hvis du vil have din pool altid klar, og din have får den nødvendige pleje, kan vi anbefale dig tillidspersonale, der er ansvarlige for bevarelsen.\nVi tilbyder også fantastiske bungalows ideelt til familier, duplexer, rækkehuse, lejligheder med fælles udvikling med swimmingpool, ...\nVi informerer dig om de huse til salg i Villamartín Alicante, som du ønsker\nTøv ikke med at spørge om alle disse huse til salg i Villamartin Alicante, som du kalder din opmærksomhed.\nVi hjælper gerne med at finde det hus du ønsker. Vi vil gerne give dig alle de nødvendige oplysninger, så du på forhånd kan vide miljøets ydelser som supermarkeder, indkøbscentre, skoler, steder for tilbedelse, lægehuse, apoteker mv.\nVi har en lang erhvervserfaring, som vi sætter til din tjeneste, så købet af dit hjem i Spanien er komfortabelt og enkelt.\nBesøg os på kontoret, der er mest behageligt for dig:


Forside > Solbriller > Prada > PR 54XS (ZVN4W1)\nPR 54XS/ZVN4W1 Solbriller\nBrillestellet er særligt designet til powerkvinder. Yndefuldt design og et stærkt udtryk kombineres til klassisk chic. Med fuldt indfattede briller er det tydeligt at du går all-in. Vores Modified Rectangle minder om den rektangulære form, men adskiller sig også, som navnet antyder. De afrundede sider gør at ansigtet synes blødere. Metal stellet er særligt let og derigennem meget komfortabelt at have på. Dertil er detogså både robust og klassisk. Farven rosa er en rigtig all-rounder. Den kan virke ladylike, og kan med den rigtige kombination af outfit virke chic. Desuden står den altid godt i kombination med etblink i øjet. Selv for mænd der vover, er pink også stadig på mode. Funktionelt er du selvfølgelig også på den sikre side. Med 100% UV-beskyttelse afdine øjne, kan solen bare komme an.