সেতুটির প্রাথমিক কাজ ২০১৫ সালের মে মাসে শুরু হয়। প্রাক-নির্মাণের ছাড়পত্রের সময় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের যুগের ২০০ টিরও বেশি বোমা এবং কয়েকটি বিমান (একটি ইলিউশিন ইল-২ এবং একটি কার্টিস পি-৪০ কিট্টিহক) পাওয়া গেছে এলাকায়। মূল নির্মাণ কাজের জন্য (আবহাওয়া এবং স্রোতের চেয়ে আলাদা) প্রবেশ ও যাতায়াতের সুবিধার্থে তিনটি অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয়। অক্টোবর ২০১৫ এর মধ্যে, তুজলা দ্বীপ এবং তামান উপদ্বীপকে সংযুক্তকারী প্রথম অস্থায়ী সেতু নির্মিত হয়।

মূল নির্মাণ ফেব্রুয়ারি ২০১৬ সালে শুরু হয়। প্রথম পাইলগুলি ২০১৬ সালের শুরুর দিকে নির্মিত হয় এবং এপ্রিল ২০১৬ সালে সড়ক সেতুর প্রথম স্তম্ভটি নির্মিত হয়। সড়ক সেতুর ভিত্তি স্থাপন আগস্ট ২০১৭ সালে শেষ হয়। সে বছর দুটি শিপিং খাল খিলানকে (কের্চ-ইয়েনিকালে খালের উপর দিয়ে) নিদিষ্ট অবস্থান উত্তোলন করা হয় আগস্টে এবং অক্টোবর মাসে। অক্টোবর ২০১৭ সালে, ন্যাশনাল গার্ড অফ রাশিয়ার ডিরেক্টর ভিক্টর জোলোটোভ সেতুটি রক্ষার জন্য রাশিয়ার দক্ষিণ সামরিক জেলার অংশ হিসাবে একটি নতুন "মেরিটাইম ব্রিগেড" গঠন করা হচ্ছে বলে ঘোষণা করেন। ডিসেম্বর ২০১৭ সালে সড়ক সেতুর সমস্ত স্তম্ভ এবং স্প্যান নির্মাণ সম্পন্ন হয়, এপ্রিল ২০১৮ সালের মধ্যে সড়ক সেতুর উপরে ডামাল কংক্রিট স্থাপন করা হয় এবং কিছু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে মনে করা হয় যে সড়ক সেতুটি ব্যবহারের করার জন্য প্রস্তুত।
১৫ মে ২০১৮ সালে, পুতিন একটি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সেতুর ওপারে একটি গাড়ি চালান, ট্রাকের একটি কাফেলার নেতৃত্ব প্রদান করেন। এই সেতুটি ১৬ মে ২০১৮ সালে ট্রাক ব্যতীত সড়ক যানবাহনের জন্য এবং ১ অক্টোবর ট্রাকগুলির জন্য খোলা হয়।

রেল সেতুর নির্মাণ কাজ অব্যাহত ছিল। জুনে ২০১৮ সালে পাইলের কাজ সমাপ্ত হয় এবং জুলাই ২০১৮ সালে রেল ট্র্যাকগুলি স্থাপন শুরু হয়।

অক্টোবর ২০১৮ সালে, রাশিয়ান তামান সড়ক প্রশাসন জানান যে যখন রেলওয়ের একটি স্প্যান সেতুর নিদিষ্ট স্থানে স্থাপন করা হচ্চিল, তখন এটি কাত হয়ে সমুদ্রের মধ্যে পড়ে। এটি তুজলা স্পিট এবং তুজলা দ্বীপের মধ্যবর্তী সমুদ্রের অংশে ঘটে। নভেম্বর ২০১৮ সালে রেলপথের স্তম্ভগুলির নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়।

২৪ শে মার্চ, ২০১৮ সালে সেতুর সাংবাদিকতা কেন্দ্রে রেলপথ নির্মাণের কাজ সমাপ্তির কথা জানানো হয় এবং ১৮ জুলাই এটি সেতুর রেলপথ সমাপ্ত হওয়ার কথা জানায়। অক্টোবর ২০১৯ সালে, পণ্যবাহী ট্রেনগুলির চলাচলের উদ্বোধনটি ২০২০ সাল পর্যন্ত স্থগিত করা হয়। সরকার এর কারণ হিসাবে জানায় কের্চ উপদ্বীপে একটি প্রাচীন স্থান আবিষ্কারের কারণে সংযোগকারী রেলপথ নির্মাণে বিলম্ব। কের্চ প্রানলি অতিক্রমকারী ট্রেনের টিকিট বিক্রয় নভেম্বর ২০১৯ সালে শুরু হয়। ১৮ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে রেল সেতুটি পরিষেবার জন্য প্রস্তুত বলে মনে করা হয় এবং রাষ্ট্রপতি পুতিন আনুষ্ঠানিকভাবে ২৩ ডিসেম্বর সেতুটি চালু করেন। প্রথম নির্ধারিত যাত্রীবাহী ট্রেনটি ২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ সালে সেতুটি অতিক্রম করে। যখন মালবাহী ট্রেনগুলির জন্য সেতুটি উদ্বোধন করা হয়েছিল ২০২০ সালের ১ জুলাই।

রেল সেতুর নকশা ওভারহেড রেল বিদ্যুতায়ন ব্যবস্থা স্থাপন করার ক্ষমতা প্রদান করে। "যখনই এই জাতীয় সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে" তখন সেতুর কাঠামোগুলি পুনর্নির্মাণের প্রয়োজন নেই। বিদ্যুতায়নের অপেক্ষমান, রেল সেতুতে ডিজেল ইঞ্জিন দ্বারা ট্রেন পরিবেশন করা হয়।
প্রত্নতত্ত্ব
প্রাথমিক প্রস্তাব
নকশা
নির্মাণ