 ১৯৯৭ সালের জুলাই মাসে এইভারি চূড়া বাতিকে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক "বিপজ্জনকভাবে খারাপ অবস্থা" হিসেবে তালিকাভুক্ত করা হয় এবং এটিকে নিরাপত্তা ঝুঁকি হসেবে ঘোষণা করা হয়। ২০০৭ সালের ডিসেম্বর মাসে এটার ভেঙ্গে পড়ার গুজব প্রতিবেদন করে লাইটহাউস ডাইজেস্ট "এইভারি পয়েন্ট শেষবিচারের তালিকায় যুক্ত" শীর্ষক একটি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ প্রকাশ করে। অনুচ্ছেদটিতে ভেঙ্গে পড়া ইটের স্তুপে আবদ্ধ বাতিঘর এবং "বিপজ্জনক এলাকা থেকে দূরে থাকুন" লেখা একটি প্রতীক চিহ্ন সংবলিত দুটি ছবি অন্তর্ভুক্ত করে। ১৯৯৯ সালে আমেরিকান বাতিঘর ফাউণ্ডেশন এবং ২০০০ সালে এইভারি চূড়া বাতিঘর সোসাইটি নামক একটি নতুন স্থানীয় বিভাগের উদ্যোগে বাতিঘর রক্ষার্থে এবং পুনর্নির্মাণের উদ্দেশ্যে তহবিল উত্তোলন করা হয়।

২০০০ সালে এইভারি চূড়া বাতিঘর সোসাইটি ওয়েবসাইট প্রারম্ভিক প্রকৌশল অনুসন্ধানের জন্য ২৫,০০০ ডলার এবং পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করার জন্য ১৫০,০০০-২০০,০০০ ডলার প্রাক্কলন করে। ২০০১ সালে কানেকটিকাট অঙ্গরাজ্যের সিনেটর ক্যাথেরিন কুক এইভারি চূড়া বাতিঘরের পুনর্নির্মাণের তহবিলের জন্য দেড় লাখ ডলারের একটি বিল বণ্ডে পেশ করেন এবং পরবর্তীতে তা অনুমোদিত হয়। নিউ লন্ডন ডে কর্তৃক প্রকাশিত একটি অনুচ্ছেদে আরও উল্লেখ করা হয় যে, গিবল, নর্ডেন এবং চ্যাম্পিয়নের জেমস নর্ডেন'স ইঞ্জিনিয়ারিং ফার্ম কর্তৃক ৪০,০০০ ডলার খরচের প্রকৌশল অনুসন্ধান বিনা পারিশ্রমিকে পরিচালিত হয়।

২০০১ সালের ১ ডিসেম্বর লণ্ঠন অপসারণের মাধ্যমে পুনর্নির্মাণের প্রথম অংশের কাজ শুরু হয়। লণ্ঠনের অবস্থার অবনতির দরুণ, আসল লণ্ঠনটির প্রতিরূপ তৈরি করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। ২০০৩ থেকে ২০০৪ পর্যন্ত ওয়েস্ট মিস্টিক উডেন বোট বিল্ডিং কোম্পানি প্রতিরূপ গঠনের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রী এবং শ্রম বিনামূল্যে নিয়োজিত করেছিল। উক্ত কোম্পানির মালিক স্টিভ জোনস একাধারে কানেকটিকাট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর এবং ডেলাওয়্যারের লুইসে অবস্থিত হারবার অব রিফিউজ বাতিঘরের প্রাক্তন তত্ত্বাবধায়ক হওয়ার দরুন এইভারি চূড়া বাতিঘরের সাথে তার দৃঢ় বন্ধন ছিল।

বালুর পরিমাণ বেশি হওয়ায় নির্মাণ কার্যে ব্যবহৃত কংক্রীট ব্লকগুলো কাঠামোগত দিক দিয়ে দূর্বল ছিল। কারণ, চুনসুরকির মিশ্রণের প্রসারণ এবং সংকোচনের সাথে সাথে অতিরিক্ত বালুর উপাদান ভেঙ্গে পড়তে থাকে। কংক্রীট ব্লকের বহিরাবরণ প্রতিস্থাপন করে অবশিষ্ট অংশ মূল কাঠামো সিমেণ্ট এবং দৃঢ়ীকরণ ধাতব দ্বারা মজবুত করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পুনর্নির্মাণ সম্পন্ন করতে সর্বমোট তিন হাজার ব্লকের প্রয়োজন পড়েছিল যা বিশেষ ছাঁচ ব্যবহার করে প্রস্তুত করতে হয়েছে। মিনারের পুনর্নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছিল ২০০৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। যদিও পুনর্নির্মাণের বর্ধিত খরচের দরুন প্রক্ল্প সম্পন্ন করার জন্য আরও অর্থায়নের প্রয়োজন ছিল। ২০০৩ সালে ন্যাশনাল পার্ক সার্ভিসের "আমেরিকার মূল্যবান সম্পদ রক্ষা আইন" কর্তৃক অপর এক লাখ ডলারের কেন্দ্রীয় অর্থায়ন হয় এবং এটা সিনেটর ক্রিস্টোফার ডোড ও জোসেফ লিবারম্যান কর্তৃক অনুমোদিত হয়। অর্থায়ন বিলম্বের কারণে কাঠামোগত পুনর্নির্মাণের দ্বিতীয় দফা কাজ ২০০৫ সালের জুন মাস পর্যন্ত বিলম্বিত হয় এবং এই কাজ জুলাই থেকে নভেম্বরের প্রারম্ভ পর্যন্ত পরিচালিত হয়। ২০০৬ সালের ১৫ অক্টোবর বাতিঘর পুনরায় আলোকিত এবং উন্মুক্ত করা হয়।

পুনর্নির্মাণ
নির্মাণ
গুরুত্ব
কাজ