Đường cao tốc vành đai 2 vùng thủ đô Seoul
Đường cao tốc vành đai 2 vùng thủ đô (Đường cao tốc 400) (Tiếng Hàn: 수도권제2순환고속도로, Romaja: Sodogwon Je2sunhwan Gosokdoro, Hanja: 首都圈第二循環高速道路) hay Đường cao tốc số 400 (Tiếng Hàn: 고속국도 제400호선) là một đường cao tốc, đường vành đai hoặc đường vòng quanh thành phố trong vùng thủ đô Seoul nối Gyeonggi-do và Incheon với điểm đầu và điểm cuối tại Hwaseong-si, Gyeonggi-do. Nó thuộc dạng vành đai lưu thông ra bên ngoài của Đường cao tốc vành đai 1 vùng thủ đô, khi hoàn thành toàn bộ đoạn tuyến sẽ có tổng chiều dài lên tới 263,4km. Tổng cộng có 12 phần đang được xây dựng và phần ngoại trừ phần Ansan~Incheon đang được xây dựng với mục tiêu hoàn thành vào năm 2026. Đường cao tốc này có sự kết hợp giữa các phần tài chính quốc gia do Tổng công ty đường cao tốc Hàn Quốc điều hành và các phần do tư nhân tài trợ do khu vực tư nhân điều hành.

Chi tiết tuyến đường

Số làn đường 
 4 hoặc 6 chuyến khứ hồi cho tất cả các phần

Tổng chiều dài 
 263.4 km

Tốc độ giới hạn 
 Tối đa: 100 km/h, Tối thiểu: 50 km/h

Đường hầm

Nút giao thông · Giao lộ 
 IC và JC: Giao lộ, TG: Trạm thu phí, SA: Khu vực dịch vụ.
 Đơn vị đo khoảng cách là km.
 Đối với phần trùng lặp, hãy tham khảo màu nền của cột số.
 Phần màu xanh lam nhạt (■): Đoạn đi trùng với Đường cao tốc Pyeongtaek–Paju
 Phần màu xanh lục nhạt (■): Đoạn đi trùng với Đường cao tốc Pyeongtaek–Siheung
 Phần màu xanh nhạt (■): Đoạn đi trùng với Đường cao tốc Jungbu Naeryuk (Đây không phải là đoạn được chỉ định là Đường cao tốc vành đai 2 vùng thủ đô, nhưng được đưa vào bảng vì trên thực tế nó là một phần của mạng lưới vành đai)

Phần Hwaseong ~ Namyangju

Phần Ansan ~ Paju

Phần Yangju ~ Pocheon 
Đoạn giữa Nút giao thông Yangju ~ Giao lộ Soheul được mở như một tuyến nhánh của Đường cao tốc Sejong–Pocheon, nhưng vào ngày 7 tháng 9 năm 2021, nó được chia thành các đoạn của Đường cao tốc vành đai 2 vùng thủ đô.

Khu vực đi qua 
Phần chưa mở được viết bằng chữ in nghiêng.

Gyeonggi-do 
 Siheung-si Jeongwang-dong - Ansan-si Danwon-gu Seonggok-dong - Hwaseong-si (Mado-myeon · Namyang-eup · Paltan-myeon · Bibong-myeon · Bongdam-eup · Jeongnam-myeon) - Osan-si (Seorang-dong · Jigot-dong · Geumam-dong · Naesammi-dong) - Hwaseong-si (Geumgok-dong · Banggyo-dong ·  Osan-dong · Cheonggye-dong · Yeongcheon-dong) - Yongin-si Giheung-gu Jigok-dong - Cheoin-gu (Samga-dong · Yuyu-dong · Pogok-eup · Yangji-myeon) - Gwangju-si (Docheok-myeon ·  Gonjiam-eup) - Icheon-si Sindun-myeon - Yeoju-si Sanbuk-myeon

Incheon 
 Jung-gu (Shinheung-dong 3-ga · Hang-dong 7-ga · Sinheung-dong 2-ga · Yulmok-dong · Gyeong-dong) - Dong-gu (Changyeong-dong · Geumgok-dong · Songrim-dong · Songhyeon-dong · Hwapyeong-dong - Hwasu-dong · Songhyeon-dong) - Seo-gu (Wonchang-dong · Cheongna-dong · Oryu-dong)

Gyeonggi-do 
 Gimpo-si (Yangchon-eup · Daegot-myeon · Tongjin-eup, · Haseong-myeon) - Paju-si (Sinchon-dong · Songchon-dong · Yeondasan-dong · Tanhyeon-myeon · Macgeum-dong · Geomsan-dong · Yadong-dong · Wollong-myeon · Paju-eup · Beobwon-eup) - Yangju-si (Gwangjeok-myeon · Eunhyeon-myeon · Hoejeong-dong · Deokjeong-dong · Bongyang-dong · Hoeam-dong · Yuljeong-dong) - Pocheon-si (Soheul-eup · Naechon-myeon) - Namyangju-si (Jinjeop-eup · Sudong-myeon · Hwado-eup · Joan-myeon) - Yangpyeong-gun (Seojong-myeon · Yangseo-myeon · Seojong-myeon · Yangseo-myeon · Okcheon-myeon)

Kế hoạch xây dựng

Phần Gimpo ~ Paju (Đầu tư công) 
 W.Gimpo-Tongjin IC, Yangchon-eup, Gimpo-si, Gyeonggi-do ~ Beobwon IC, Beobwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do 25.4 km (Khứ hồi 4 làn xe)
 Nghiên cứu khả thi sơ bộ: Tháng 5 năm 2009
 Nghiên cứu khả thi: Tháng 12 năm 2009 ~ Tháng 10 năm 2011
 Thiết kế cơ bản/chi tiết: Năm 2012 ~ Tháng 12 năm 2016 (* Trừ đoạn qua sông Hán)
 Thi công: 27 tháng 2 năm 2019 - Năm 2025 (dự kiến)
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên của các nút giao/giao lộ khác với W.Gimpo-Tongjin IC vẫn chưa được hoàn thiện và có thể được thay đổi sau.
 W.Gimpo-Tongjin IC (Quốc lộ 48)
 Haseong IC (Tỉnh lộ 78)
 Unjeong IC (Tỉnh lộ 357)
 Paju JC (Đường cao tốc Pyeongtaek–Paju)
 Donae IC (Tỉnh lộ 78)
 Beopwon IC (Tỉnh lộ 56)

Phần Yangju ~ Paju (Đầu tư công) 
 Yangju IC, Hoecheon-dong, Yangju-si, Gyeonggi-do ~ Beopwon IC, Beopwon-eup, Paju-si, Gyeonggi-do dài 24.8 km (Khứ hồi 4 làn xe)
 Nghiên cứu khả thi sơ bộ: Tháng 5 năm 2009
 Nghiên cứu khả thi: Tháng 12 năm 2009 ~ Tháng 10 năm 2011
 Thiết kế cơ bản/chi tiết: Năm 2012 ~ Tháng 12 năm 2015
 Thi công: 2 tháng 3 năm 2017 - Tháng 12 năm 2023 (dự kiến)
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên của các nút giao thông/giao lộ khác với Yangju IC vẫn chưa được hoàn thiện và có thể được thay đổi sau này.
 Yangju IC (​​Shinpyeonghwa-ro)
 Deokjeong IC (Pyeonghwa-ro)
 Gwangjeok IC (Tỉnh lộ 39)
 Beopwon IC (Tỉnh lộ 56)

Phần Yangpyeong ~ Hwado (Đầu tư công) 
 Yangpyeong IC của Đường cao tốc Jungbu Naeruyk ~ Hwado JC của Đường cao tốc Seoul–Yangyang dài 17.62 km (Khứ hồi 4 làn xe)
 Chỉ định thầu ưu tiên: Tháng 12 năm 2007
 Rút tên đối tác ưu đãi: Tháng 10/2008 / Không đáp ứng yêu cầu 'nộp cam kết đầu tư vô điều kiện' trong thông báo của bên thứ ba
 Kiện tụng và chuyển sang kinh doanh tài chính quốc gia: Tháng 10 năm 2008 ~ Tháng 12 năm 2010
 Thiết kế: Tháng 12 năm 2012 ~ 19 tháng 5 năm 2014
 Thi công: 19 tháng 5 năm 2014 - Tháng 12 năm 2023 (dự kiến)
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên của các nút giao/ngã ba khác với Yangpyeong IC vẫn chưa được hoàn thiện và có thể được thay đổi sau này.
 Yangpyeong IC (Đường cao tốc Jungbu Naeruyk, Quốc lộ 6 Gyeonggang-ro)
 Dumulmeori IC (Mokwang-ro)
 Joan IC (Quốc lộ 45 Bukhangang-ro)
 Hwado JC (Đường cao tốc Seoul–Yangyang)

Phần Pocheon ~ Hwado (Đầu tư tư nhân) 
 Soheul JC của Đường cao tốc Sejong–Pocheon, Soheul-eup, Pocheon-si, Gyeonggi-do ~ Hwado JC của Đường cao tốc Seoul–Yangyang dài 28,71 kmkm (Khứ hồi 4 làn xe)
 Đề xuất ban đầu: Tháng 3 năm 2007
 Chỉ định thầu ưu tiên: Tháng 7 năm 2011
 Thiết kế: Tháng 12 năm 2012 - 28 tháng 12 2018
 Thi công: 28 tháng 12 2018 - Tháng 12 năm 2023
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên của các nút giao/giao lộ khác ngoài Soheul JC vẫn chưa được hoàn thiện và có thể được thay đổi sau này.
 Hwado JC (Đường cao tốc Seoul–Yangyang)
 Sudong IC (Tỉnh lộ 387)
 Naechon IC (Quốc lộ 47)
 Gomo IC (Tỉnh lộ 98)
 Soheul JC (Đường cao tốc Sejong–Pocheon)
 Công ty quản lý : Pocheon Hwado Expressway Co. , Ltd.

Phần Yangpyeong ~ Icheon (Đầu tư công) 
 S.Yangpyeong JC của Đường cao tốc Jungbu Naeruyk (dự kiến ​​​​được thành lập mới) ~ Gonjiam JC của Đường cao tốc Jungbu dài 23.4 km (Khứ hồi 4 làn xe)
 Nghiên cứu khả thi sơ bộ: Tháng 12 năm 2009 ~ Tháng 4 năm 2010 (B/C = 0.80)
 Nghiên cứu khả thi: Tháng 12 năm 2010 ~ Tháng 3 năm 2012
 Thiết kế cơ bản/chi tiết : Tháng 9 năm 2012 ~ Tháng 12 năm 2017
 Thi công: 30 tháng 9 năm 2019 ~ 2026
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên chưa được hoàn thiện và có thể thay đổi trong tương lai.
 Gonjiam JC (Đường cao tốc Jungbu)
 Sinchon IC (Gyeongchung-daero)
 Sanbuk IC (Tỉnh lộ 98, Tỉnh lộ 333)
 S.Yangpyeong JC (Đường cao tốc Jungbu Naeruyk)

Phần Incheon ~ Ansan (Đầu tư công) 
 Yeonsu JC của Đường cao tốc Gyeongin thứ hai, Sinheung-dong, Jung-gu, Incheon ~ Sihwa JC của Đường cao tốc Pyeongtaek–Siheung, Seonggok-dong, Danwon-gu, Ansan-si, Gyeonggi-do (mới thành lập) dài 22.3 km (Khứ hồi 4, 6 làn xe)
 Đề xuất riêng : tháng 3 năm 2007
 30 tháng 10 năm 2017 phần Sihwa MTV bắt đầu xây dựng đầu tiên vào tháng 4 năm 2018, nó đã được chuyển thành dự án tài chính, dự kiến khánh thành tháng 6 năm 2023 
 Nút giao thông · giao lộ
 Tên của các nút giao thông và giao lộ khác ngoài Songdo JC vẫn chưa được hoàn thiện và có thể được thay đổi sau.
 Songdo JC (Đường cao tốc Gyeongin thứ hai, đoạn Yeonsu ~ Songdo)
 Songdo IC
 S.Songdo IC
 Sihwa IC (Jeongwangcheon-ro)
 S.Ansan JC (Đường cao tốc Pyeongtaek–Siheung)

Xem thêm 
 Đường cao tốc vành đai 1 vùng thủ đô Seoul

Tham khảo

Liên kết ngoài 

 MOLIT Bộ Đất đai, cơ sở hạ tầng và giao thông Hàn Quốc

Vành đai 2 vùng thủ đô Seoul
Vành đai 2 vùng thủ đô Seoul
Vành đai 2 vùng thủ đô Seoul