lo logramos, no hubo un acuerdo al respecto y EPM teniendo en cuenta los cronogramas regulatorios se vio forzado a darle continuidad al Contrato en las condiciones iniciales. Hace un mes o hace dos meses básicamente, se tenía que tomar una decisión de qué hacer a partir del 30 de noviembre, por qué razón, porque el contrato termina, termina, no es que se esté terminando abruptamente, no, el Contrato finaliza el 30 de noviembre, pero aún y como se ha expresado, hay un cronograma de obras que también está asociado, perdón, un cronograma regulatorio asociado a las unidades y 4, entonces, también no nos es dable perder tiempo, perder tiempo para la ejecución de las obras civiles de las unidades y 4. Se le pidió al Consorcio que si estaba interesado en continuar con la construcción de las unidades y pero migrando a precios unitarios que no estaban prefijados, era para sentarse a negociar y la respuesta del Consorcio fue que en esas condiciones no le interesaba continuar la obra, y eso es bien importante que se le diga al país, que en esas condiciones el Consorcio constructor no le interesaba continuar en la obra. DIAPOSITIVA. Producto de eso se implementa lo que dentro de EPM se ha denominado el Plan Mireya que es básicamente como tener un Contratista disponible y con capacidad para ejecutar a partir del primero de diciembre, eso quiere decir al otro día que finaliza el Contrato con el Consorcio, se hizo un estudio de mercado, se invitó a Firmas Nacionales, por qué Nacionales, porque se requería reacción inmediata, entre esas firmas, entre esas firmas también estaban los dos integrantes nacionales del Consorcio y también contestaron que no era de su interés participar en este Plan Mireya. Después de hacer los filtros pues digamos de acuerdo a los procedimientos de EPM, se tuvo unas ofertas no vinculantes con la firma MINCIVIL 
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Minería Tierras Energía Recursos ictiológicos Medio ambiente Corporaciones Autónomas Regionales Ecología Régimen Agropecuario