Listo, muchas gracias, ya veo que está listo el tema técnico, a mi compañero y amigo, Senador, tenemos temas frente a lo que dijo el problema no son las reparaciones a las viviendas, sino las reconstrucciones que se prometieron. Inicialmente se prometieron 1.150, después la meta bajó a 910, van en el 23% de la meta inicial, y del 18.5% de la meta modificada el principal contrato que vale 115 mil millones de pesos, efectivamente va en el 11% referente al tema de agua y saneamiento básico, el dragado del embalse de agua dulce de Providencia, a la fecha tiene un 29% de avance, igual a lo que dije inicialmente, y de acuerdo al cronograma inicial, este debería estar listo para septiembre de este año el retraso es del 71% compañero Lemos, le digo que las fuentes de información fueron las que envió la entidad. De las 272 actividades de la fase de reconstrucción, 211 deberían estar a corte de septiembre del 2021, o sea el plan, debería tener una ejecución del 77.5% para esa fecha eso no se ve en el terreno, y nuevamente digo que estas cifras son sacadas de las cifras enviadas por la entidad. Muchas gracias señor Presidente.
Nicolás Pérez Vásquez
Establecimientos público Bienes nacionales Presupuesto Legislación administrativa Control de calidad Propiedad intelectual Control fiscal