que está ahí en color naranja, básicamente los concretos, los de la obra civil que soporta cada una de las turbinas está terminada en las tres unidades y estamos en la parte de la unidad 4, las fotos que están viendo ahí son fotos reales como pueden darse cuenta la unidad está totalmente montada, la unidad a 30 de octubre estaba así, hoy, si la foto fuera de hoy estaría básicamente como está la unidad y ahí pueden ver digamos la diferencia para las unidades y 4, y ahí está el porcentaje de avance, de la a la el 100% en concretos y la unidad en 78%. DIAPOSITIVA. Esto es como está cada unidad, ahí simplemente es para mostrar la cantidad de partes que tiene cada equipo, para que se haga una idea de dimensiones, cada unidad de generación la parte que rota tiene un peso de 700 toneladas, esto como les digo es información al 30 de octubre porque ese es el corte que hicimos para dar la respuesta del cuestionario, no le falta hoy un tornillo o algún concreto a esta unidad, todo está absolutamente montado, en ese momento estábamos en el 62.5% de las pruebas en seco, eso quiere decir que estábamos moviéndola manualmente, ya hicimos algo que se denomina la prueba de aguas muertas que es básicamente dejar entrar el agua desde abajo, o sea, se deja devolver el agua desde el río para que ingrese por debajo se sumerja la turbina y se inunde la conducción y desde hace dos días tenemos también llena el vertical desde el embalse, quiere decir esta unidad ya está lista para su puesta en operación. DIAPOSITIVA. Lo mismo con la unidad 2, ahí simplemente ven el nivel de avance al 30 de octubre, hoy en día ya estamos en el 100% de montaje, para que se hagan una idea, estas dos unidades básicamente tienen días de diferencia una respecto a la otra, esto quiere decir que lo que pase en la unidad en la unidad va a pasar
Jorge Andrés Carrillo Cardoso
Energía Minería Recursos ictiológicos Tierras Corporaciones Autónomas Regionales Medio ambiente Régimen Agropecuario Ecología