al MEN, dos contratos en zona Centro y Centro Sur, empecemos a ver cómo se han comportado todos esos proyecto, salgo vuelve por favor, cuando empezamos a ver, cómo estaban las ejecuciones, vemos que de las 30.680 Presidente aulas que deberían haber estado listas para el 2018 solamente se han entregado 222 aulas, óigase bien de 30680 solamente se han entregado 222 aulas, Senador Samy eso es para ponerlo en términos matemáticos es el punto. 72% de lo que se debió haber entregado el año anterior, del restante de los proyectos aquí lo podemos ver 47 se encuentra en riesgo medio-alto 304 en riesgo alto es decir que los 528 proyectos en ejecución 351 es probable que queden en el aire Ministra 66% pero ya entregado solo el punto 72. En la próxima diapositiva, de los 32 departamentos nos tomamos el trabajo de ver los departamentos que representan a los que estamos sentados hoy aquí Senadora Myriam, en Antioquia de 54 proyectos que aquí Ministra le cuento aquí está el Senador Lemus y está el Senador Castro estoy yo del departamento Antioquia, 54 proyectos de los cuales 10 están en riesgo medio, en riesgo medioalto y 37 en riesgo alto, les voy a hacer claridad, medios son los que van atrasaditos con menos del 10% de retraso, medio alto entre el 10 y el 20% de retraso y riesgo alto, con retrasos del 20% o más, para que entendamos la terminología Samy, si nos vamos para el Atlántico que está el Senador Char, el Senador Meisel y el Senador Amín, tenemos 47 proyectos de los cuales 32 están en riesgo medio 13, en medio alto y 12 en riesgo alto, estas respuestas nos las dio el Ministerio y la Gerencia del FFIE, en Boyacá que está la Senadora Aída, tenemos 43 proyectos de los cuales están en riesgo medio, uno en medio alto y 38%
Nicolás Pérez Vásquez
Establecimientos público Legislación administrativa Bienes nacionales Presupuesto Control de calidad Propiedad intelectual Control fiscal