Gracias, doctora Yenica. Les estaba contando que entonces tuvimos que asumir el proceso de incumplimientos, de reasignación de contratistas y de reactivación de la infraestructura adicional de teníamos previstos para infraestructura, sumarlos a los recursos de dichos los recursos que colegios, porque había que hacer actualizaciones de precios de años, de cuándo habían sido firmados esos convenios y asumir las contingencias jurídicas que eso tenía logramos la reactivación del 95% de las obras y hoy podemos contarles que el FIE recoge recursos por billones de pesos. La ejecución y entrega como pueden ustedes ver en las diapositivas, de 209 colegios, recuerden que cuando iniciamos el Gobierno se habían entregado 40 colegios terminados, vamos ya en 209, siguen los demás en etapa de diseño, terminación de construcción y no podría negarles al Honorable Congreso que claramente hubo dos fenómenos, el año pasado y este año, que impactaron y que también se tomaron las medidas del caso. Cuáles son los dos fenómenos, recuerden ustedes que la pandemia para las obras en el país por meses luego las reactivó, pero las reactivó gradualmente con el número más pequeño de trabajadores, por todos los protocolos de bioseguridad y saben ustedes los incrementos del precio del acero. Menciono estas circunstancias que se sumaron al paro nacional, solo para contarles que en el marco del paro nacional se suspendieron más de 259 obras de colegios entonces, no son razones, no son excusas, nosotros siempre tenemos que responder, pero sí son factores que hemos tenido que atenuar y a los que hemos tenido también que responder.
María Victoria Angulo González
Establecimientos público Bienes nacionales Legislación administrativa Presupuesto Control de calidad Control fiscal Propiedad intelectual