Schulförderzentrum Rothpletzstraße 40
Neubau eines Schulförderzentrum

Baumaßnahme
Neubau eines Schulförderzentrum mit Hort in Modulbauweise
Raumprogramm
2 Horträume, 9 Klassenräume und 3 Ganztagsräume

Projektdaten
Standort
  Rothpletzstraße 40
Stadtbezirk
  Milbertshofen - Am Hart
Größe
  Nutzungsfläche: 1.822 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 3.202 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 11.698 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 25. Juli 2018
  25,9 Millionen Euro
Baubeginn
  IV. Quartal 2019
Baufertigstellung
  III. Quartal 2020
Architekt (Objektplanung)
  BPA Braun Architekten, München
Planung Freianlagen
  Landschaftsarchitekturbüro Büro Freiraum, Freising

Aktuelle Meldung

15. September 2020
In den Unterrichtsräumen der beiden Obergeschossen findet der Schulbetrieb statt, im Erdgeschoss die anschließende Mittagsbetretung mit Verköstigung.
Der fertigstellte Pavillonbau zeigt sich in einer Kassettenmetallfassade, in glatter Ausführung für das Erdgeschoss und mit Lamellen versehen für das 1.Obergeschoss und das 2.Obergeschoss. Die gedeckte Farbe der Fassade mit rotem Farbakzent verleiht dem Schulhaus seinen klaren Charakter. Dieser zieht sich auch durch die Innenräume des Gebäudes und wird durch viel Tageslicht unterstützt. Abgestimmte Materialien sowie ausgewählte Farben schaffen in Kombination mit der Großzügigkeit der Räumlichkeiten eine angenehme Lernatmosphäre.
Durch die Einbettung in das Grundstück und um wertvollen Baumbestand zu erhalten hat das Schulförderzentrum seine L-förmige Form erhalten. Die großzügige Freifläche und der angedeutete Innenhofcharakter bieten den Schülerinnen und Schülern viel Platz für Sport und Spiel. Die Fertigstellung der Außenanlage erfolgt zum Jahresende.

03. Juni 2020
Die Übergabe an das Referat für Bildung sowie die Möblierung findet im August statt. Zu Beginn des neuen Schuljahres geht das Schulförderzentrum in Betrieb. Die Arbeiten an den Außenanlagen laufen.

24. Februar 2020
Die Mobilen Raumeinheiten treffen mit einem Fertigstellungsgrad von 70% auf der Baustelle an der Rothpletzstraße ein. Zum Transportschutz sind die einzelnen Module in wiederverwendbare Folie eingehüllt. Der Aufstellungszeitraum für das gesamte
  Schulförderzentrum beträgt ungefähr 3 Wochen und wird bereits Ende Februar abgeschlossen sein.
Neben der Setzung der einzelnen Module und der anschließenden Abdichtung an den Verbindungsstellen, findet zeitgleich der Innenausbau statt. Die Innenräume werden an Wänden und Decken mit Gipskarton verkleidet. Ein Teil des Baugerüst steht bereits.
  Zeitnah beginnen die Fassadenarbeiten. Eine Metallfassade, bestehend aus Lamellen und glatten Blechen, verkleidet das Gebäude. So wird wie in den Innenräumen, der Modulcharakter aufgehoben und optisch ein Festbau erzeugt.

02. Februar 2020
Die Fundamentarbeiten sind fertiggestellt. Das Aufstellen der Module wird vorbereitet.