Grundschule Ravensburger Ring 37
Neubau Grundschule

Baumaßnahme
Neubau Grundschule
Raumprogramm
6-zügige Grundschule mit jeweils 2 Lernhäusern im 1-3.Obergeschoss, Mensa, Küche, Verwaltung, Fachlehrsälen im Erdgeschoss, Teilunterkellerung

Projektdaten
Standort   
  Ravensburger Ring 37
Stadtbezirk
  Aubing – Lochhausen – Langwied
Größe    
  Nutzungsfläche: 5.213 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 9.273 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 36.460 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 26. Februar 2016
  36,1 Millionen Euro
Baubeginn    
  I. Quartal 2017
Baufertigstellung
  III. Quartal 2019 Schulgelände
  II. Quartal 2020 Außenanlagen
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 1-5: Schwinde Architekten, München
  Leistungsphase 6-9: Schwinde Architekten, München
Planung Freianlagen
  Roos Landschaftsarchitektur, München

Aktuelle Meldungen

21. Juli 2020
Der großzügige Pausenhof West wurde nach Abbruch des Bestandsgebäudes mit den Flächen der vorgezogenen Bauabschnitte zusammengeführt, dieser erschließt sich aus den Außensitzflächen der Mensa, mit Tischen und Bänken für die Essenseinnahme im Freien. Die Pausenflächen sind neu komplett barrierefrei nutzbar. Der Pausenhof wird durch bespielbare Grüninseln mit Sitzmöglichkeiten unter Baumgruppen räumlich strukturiert. Des Weiteren wurden Verkehrsparcours integriert, wie auch überdachte Fahrrad- und Scooterplätze. Im Süden ist ein Schulgarten und ein Rasenspielfeld entstanden.

15. Oktober 2019
Seit einem Monat findet der Unterrichtsbetrieb statt. Die Großzügigkeit der Innenräume ermöglicht den Grundschülern auch innerhalb des Gebäudes viel Bewegungsfreiheit. Im nördlichen Pausenbereich lädt ein Klettergerüst aus Holz die Kinder zum toben ein.

10. September 2019
Die Inbetriebnahme der Grundschule erfolgt.

30. August 2019
Die Pausenflächen und der Spielbereich Nord sowie der Zaun werden fertiggestellt.

12. Juli 2019
Das Gebäude wurde bereits übergeben. Die Ersteinrichtung der Schule hat begonnen. Die Tische und Stühle für die Schüler werden ausgepackt und aufgestellt. Die letzten Maler-, Tischler-, Schlosser-, und Fassadenarbeiten werden final abgeschlossen. In den Außenanlagen wird noch gearbeitet. Bis Ende August 2019 werden die Pausenflächen und der Spielbereich Nord sowie der Zaun fertiggestellt.