Bürgerpark Oberföhringer Straße 156
Neubau Haus für Kinder I und II

Baumaßnahme
Neubau Haus für Kinder I und II
Raumprogramm
4 Krippengruppen, 4 Kindergartengruppen, verschiedene Nebenräume

Projektdaten
Standort
  Oberföhringer Straße 156
Stadtbezirk
  Bogenhausen
Größe
  Nutzungsfläche: 1.742 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 3.248 Quadratmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 25. Juli 2018
  24,6 Millionen Euro
  Haus für Kinder Teilprojekt I: 12,3 Millionen Euro
  Haus für Kinder Teilprojekt II: 12,3 Millionen Euro
Baubeginn
  II. Quartal 2019
Fertigstellung voraussichtlich
  II. Quartal 2020
Architekt
  macro architekten, München
Planung Freianlagen
  Kronenbitter Landschaftsarchitekten, Kottgeisering

Aktuelle Meldungen

15. August 2020
Seit November sind keine 10 Monate vergangen und beide Häuser für Kinder stehen, inklusive Außenanlagen, fertig da. Dass es sich bei den Gebäuden um eine Containerbauweise handelt, lässt sich nur schwer erahnen. Sie vermitteln vielmehr den Anschein eines Festbaus. Jetzt wünschen wir den Kindern viel Spaß beim Spielen!

10. Mai 2020
Haus 1 ist nach knapp fünf Monaten fertiggestellt, die Arbeiten an Haus 2 finden zeitversetzt statt.

05. Februar 2020
Die Module für Haus 1 sowie Haus 2 werden angeliefert und jeweils innerhalb knapp zwei Wochen montiert. Es beginnt der Innenausbau.

20. November 2019
Das Herrichten des Geländes ist abgeschlossen. Aktuell erfolgen die Fundamentarbeiten, parallel werden die ersten mobilen Raumeinheiten platziert.

15. August 2019
Die Baustelleneinrichtung ist erfolgt, nun finden auf dem Grundstück des zukünftige Bürgerparks die ersten Erdbauarbeiten statt.