Grundschule Karl-Marx-Ring 63
Neubau einer Grundschule mit Haus für Kinder

Baumaßnahme
Neubau einer 5-zügigen Grundschule mit Dreifachsporthalle, Tiefgarage, Sing- und Musikschule, Haus für Kinder mit 2 Krippen, 2 Kindergartengruppen und einer Hortgruppe
Raumprogramm
Grundschule mit 5 Lernhäusern, Bibliothek, Mehrzweckraum und Speisesaal, Personal- und Nebenräume, Sporthalle mit 3 Hallen und einem Konditionsraum, Haus für Kinder mit 5 Gruppen und 2 Multifunktionsräumen, Mehrzweckraum, Personal und Nebenräume

Projektdaten
Standort
  Karl-Marx-Ring 63 / 71
Stadtbezirk
  Ramersdorf - Perlach
Größe
  Nutzungsfläche: 9.514 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 16.076 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 79.276 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 16. Dezember 2020
  69,3 Millionen Euro
Baubeginn
  I. Quartal 2021
Baufertigstellung
  IV. Quartal 2024 (mit Abbruch Bestandsschule)
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 1-5: Auer Weber Assoziierte GmbH, München
  Leistungsphase 6-9: IBR-Ingenieure GmbH, München
Planung Freianlagen
  Leistungsphase 1-5: Burkhardt | Engelmayer | Mendel Landschaftsarchitekten Stadtplaner Part mbB
  Leistungsphase 6-8: EGL Entwicklung und Gestaltung von Landschaft GmbH, Landshut

Aktuelle Meldungen

01. Dezember 2022
Mittlerweile sind 16 Firmen auf der Baustelle, die mit großen Einsatz arbeiten. Die Rohbauarbeiten sind komplett abgeschlossen und die Phase des Ausbaus hat begonnen.
Vom Karl-Marx-Ring kann man sehen, dass auch die Klinkerfassade gut voranschreitet und im Tiefhof zwischen Grundschule und Sporthalle werden die Fassadenplatten montiert.
In der Sporthalle sind die Deckeninstallationen fast komplett abgeschlossen, so dass das Raumgerüst Anfang Dezember ausgebaut werden kann.

09. Mai 2022
In der Sporthalle sind die Rohbauarbeiten im EG soweit abgeschlossen, dass die Fassadenarbeiten – Klinker und Pfosten-Riegelkonstruktion im Mai beginnen konnten. Für die weitgespannte Stahlkonstruktion wurden die Stahlträger im April montiert. Im Untergeschoss hat bereits die Rohmontage Sanitär und Elektro begonnen.
In der Grundschule und in dem Haus für Kinder werden derzeit die Decken über dem Erdgeschoss betoniert, die Rohbauarbeiten für die Wände und Stützen sind für Juni eingetaktet. Die Rohmontagearbeiten für Sanitär und Elektro hat im Untergeschoss der Grundschule begonnen, im Juli starten die Rohmontagearbeiten dann im Erdgeschoss auch im Haus für Kinder, parallel zu der  Grundschule.
In der Tiefgarage finden aktuell die Dämmarbeiten der Decke statt und die Tiefgaragenrampe wird betoniert.

03. April 2022
Die Montage der Stahlkonstruktion der Sporthalle findet derzeit statt.

16. Juli 2021
Mit dem Baugrubenaushub startete die Baustelle im Januar 2021 wie geplant. Die Baumeisterarbeiten fingen im April diesen Jahres mit dem Haus für Kinder an, gefolgt von der Sporthalle und etwas zeitversetzt der Grundschule. Für das Haus für Kinder werden derzeit bereits die Wände im Untergeschoss errichtet. Im Bereich der Sporthalle werden aktuell die letzten Betonierabschnitte für die Bodenplatte erstellt. Für die Grundschule erfolgen als nächstes die Fundamentarbeiten für die Bodenplatte.

10. Mai 2021
Die Baugrube sind bereits ausgehoben und die Baucontainer werden angeliefert.