Gesamtschule und Fachoberschule Freudstraße 15
Willy-Brandt-Gesamtschule und Fachoberschule Nord für Sozialwesen

Baumaßnahme
Neubau der Willy-Brandt-Gesamtschule und der Fachoberschule Nord für Sozialwesen
Raumprogramm
Willy-Brandt-Gesamtschule: 6-zügig mit einem zusätzlichen Mittelschulzug nach dem Münchner Lernhauskonzept (40 Klassen), Verwaltungsbereich, Fachlehrsäle, MINT-Bereich, Mehrzweckräume, Bibliothek, Schule für Tanz
Fachoberschule Nord für Sozialwesen: 3-zügig (21 Klassen), Mehrzweckraum, Verwaltungsbereich, Fachlehrsäle, MINT-Bereich
Mit dem fünfgeschossigen Neubau wird zusätzlich eine gemeinsam genutzte Mensa, eine Tiefgarage sowie eine Hausmeisterwohnung errichtet. Der Außenbereich samt Freisportanlage wird neu gestaltet.
Der Sporttrakt mit der bestehenden 3-fach Turnhalle und Schwimmhalle bleibt erhalten. Die Funktionsbereiche (Umkleiden und Technik) werden saniert, die Sporthalle wird später an den Neubau angeschlossen. 
Für die Dauer der Baumaßnahme wurde die Willy-Brandt-Gesamtschule in den Realschulneubau an der Heidemannstraße ausgelagert. Die FOS Sozialwesen befindet sich derzeit auf dem neuen Schulcampus in München-Freiham.
Das Gebäude gliedert sich in insgesamt 3 Baukörper, die durch eine vierte, zentrale Erschließungszone miteinander verbunden werden.

Projektdaten
Standort  
  Freudstr. 15
Stadtbezirk 24
  Feldmoching – Hasenbergl
Größe    
  Nutzungsfläche: WBG 11.741 Quadratmeter, FOS 5.470 Quadratmeter, Tiefgarage 1.304 Quadratmeter, Freiflächen 23.503 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 36.498 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 159.979 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Ausführungsgenehmigung vom 24. August 2021
  162,2 Millionen Euro
Willy-Brandt-Gesamtschule und FOS Nord SozialwesenBaubeginn: IV. Quartal 2021   Baufertigstellung: voraussichtlich III. Quartal 2024
Sporttrakt
   Baubeginn: IV. Quartal 2021   
   Baufertigstellung: voraussichtlich III. Quartal 2024
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 2-5: Hascher Jehle Planen und Beraten GmbH, Berlin
  Leistungsphase 6-9: IBR Ingenieure GmbH, München
Planung Freianlagen
  mk.landschaft, München

Aktuelle Meldungen

03. April 2023
Ein Drohnenflug über die Gesamtschule und der Fachoberschule zeigt den stetigen Baufortschritt der Gebäude

Innenansichten März 2023
Innen im Rohbau lässt es sich bereits erahnen, wie die Schule einmal aussehen wird. Die Aula und die Klassenräume sind erkennbar. An den Treppen und offenen Fensterbereichen wurden  Absturzsicherungen angebracht. Die restlichen Fensteröffnungen wurden für den Innenausbau provisorisch verschlossen, um das Eindringen von Feuchtigkeit zu vermeiden.
Im Untergeschoss wird bereits die Heizungs-, Lüftungs- und Sanitärleitungen montiert und gedämmt

14. März 2023
Sämtliche Arbeiten an der Gesamtschule und der Fachoberschule werden fortlaufend weitergeführt. Die Rohbauarbeiten neigen sich dem Ende zu. Letzte Betonierarbeiten der Sheddächer im Bauteil D werden erledigt. Unterstützungstürme der Balkone werden entfernt und die Baustelle von der Rohbaufirma beräumt.

Winterimpressionen auf der Baustelle Freudstraße

22. September 2022
Die Baustelle hat sich im letzten halben Jahr sichtbar verändert. Der Rohbau des Neubaus nimmt Gestalt an. Das zweite Obergeschoss ist bereits zu sehen. Die Fertigteil-Fluchtbalkone werden montiert und die Decke über dem 1. Obergeschoss wird betoniert. Außerdem werden die Schalung und Bewehrung für die Decke und Betonwände fertiggestellt.

22. Februar 2022
Für den Neubau ist die Bodenplatte in Teilbereichen fertig betoniert, in anderen Bereichen noch in Arbeit. Mit dem Betonieren der Wände im Untergeschoss wurde begonnen.
Im Sporttrakt ist die Sanierung der Funktionsräume im Innenbereich weiterhin in Bearbeitung.

29.10.2021
Der Abbruch des Schulgebäudes wurde Ende Oktober 2021 abgeschlossen. Der Aushub für die Baugrube und die Vorbereitung für die Errichtung des Rohbaus (Neubau) sind am Laufen. Der Abschluss der Rohbauarbeiten ist für Sommer 2023 geplant.
Im Sporttrakt findet derzeit die Sanierung der Funktionsräume im Innenbereich statt.

15. Mai 2021
Mit den Abbrucharbeiten wird begonnen.