Haus für Kinder Schaffhauserstraße 17
Abbruch und Neubau einer Kinderkrippe

Baumaßnahme
Abbruch und Neubau einer Kinderkrippe
Raumprogramm
6 Gruppen- und 6 Ruheräume, Mehrzweckraum, Personal- und Nebenräume, Küche

Projektdaten
Standort
  Schaffhauser Straße 17
Stadtbezirk
  Forstenried
Größe
  Nutzungsfläche: 951
  Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 1.419 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 5.531 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 29. November 2017
  5,49 Millionen Euro
Baubeginn
  IV. Quartal 2017
Baufertigstellung
  I. Quartal 2020
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 1-5: K+P Planungsgesellschaft, München
  Leistungsphase 6-9: Füllemann Architekten, München
Planung Freianlagen
  Stautner und Schäf Landschaftsarchitekten und Stadtplaner, München

Aktuelle Meldungen

02. Juni 2020
Die Inbetriebnahme des Haus für Kinder ist erfolgt.

29. Mai 2020
Das fertiggestellte Gebäude wird heute an das Referat für Bildung und Sport übergeben.

13. Februar 2020
Im Außenbereich laufen die Pflasterarbeiten der Zugangswege. Die nächsten Schritte zur Fertigstellung der Außenanlagen sind die Pflasterung der Terrassen an der Südseite, das Anlegen der Grünfläche und des Spielbereichs sowie Pflanzungen und Zaunarbeiten. Die Arbeiten bezüglich dem Innenausbau des Gebäudes sind fast abgeschlossen. Letzte Feinarbeiten finden hier derzeit noch statt.

18. Dezember 2019
Die Fassadenarbeiten sind nahezu abgeschlossen. Die Nut- und Federschalung der Fassade besteht aus Tannenholz und bekleidet das gesamte Gebäude. Während Fensterbänder die Nordfassade bestimmen, zeigt sich die Südfassade als Elementfassade in Holzaluminium.
Die Übereckverglasung im 1. Obergeschoss an der Süd-West Seite verschafft der Fassade eine zusätzliche Betonung und Ausdruck. Hier wird ein Elternwarteraum eingerichtet.
Der Flur im 1. Stock verfügt über eine Holzakustikdecke. Das eingebaute Oberlicht versorgt den Flurbereich mit zusätzlichem Tageslicht. Auf beiden Etagen befinden sich jeweils 3 Gruppenräume, an die jeweils ein Ruheraum angeschlossen ist. Die Räumlichkeiten sind durch die fast bodentiefen Verglasungen der einzelnen Fensterelemente großzügig belichtet.
Im gesamten Gebäude ist der Estrich bereits gegossen und getrocknet. Mit dem Verlegen von Linoleumböden kann jetzt begonnen werden. Die Nassräume für die Kinder verfügen über eine natürliche Belichtung und Belüftung und werden durch farbige Mosaikfließen akzentuiert.

02. Oktober 2019
Im Erdgeschoß werden die Fensterrahmen der Südfassade montiert. Die Unterkonstruktionen für die abgehängten Decken sind bereits montiert. Im Küchenbereich werden die Fliesen verlegt.

30. Juli 2019
Der Rohbau der zweigeschossigen Kinderkrippe ist seit Anfang Juni fertig gestellt. Seither werden die Innenwände in Trockenbauweise errichtet und die Heizungs-, Sanitär- und Elektroleitungen verlegt. Die ersten Fensterelemente sind auf der Baustelle eingetroffen und werden eingebaut. Kreisrunde Oberlichter im Obergeschoss sorgen für zusätzliches Tageslicht und schöne Ausblicke.

18. März 2020
Das Gebäude ist im Inneren bis auf letzte Ausbesserungsarbeiten fertig gestellt . Parallel laufen im Außenbereich die Pflasterarbeiten der Zugangswege.
Die nächsten Arbeiten sind die Pflasterung der Terrassen an der Südseite sowie das Anlegen der Grünflächen und des Spielbereichs, Pflanzungen und Zaunarbeiten.