Gymnasium Salzsenderweg
Neubau Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium

Baumaßnahme
Neubau Wilhelm-Hausenstein-Gymnasium
Raumprogramm
Gymnasium, 6-zügig, 6 Lernhäuser in Sekundarstufe 1, 3 Lernhäuser in Sekundarstufe 2, Verwaltungsräume, Pausenhalle, 3-fach-Sporthalle, Mensa, Küche, Tiefgarage, Freiflächen und Hausmeisterwohnung Darüber hinaus: MINT-Bereich (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik), Kreativ-Bereich

Projektdaten
Standort
  Fideliostraße 141-145
Stadtbezirk
  Bogenhausen
Größe
  Nutzungsfläche: 14.500 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 18.800 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 112.000 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Projektgenehmigung vom 02. Juni 2020
  121 Millionen Euro
Baubeginn
  I. Quartal 2021
Baufertigstellung
  III. Quartal 2024
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 2-5: Hascher Jehle Assoziierte GmbH, Berlin
  Leistungsphase 6-9: köhler architekten + beratende ingenieure gmbH, Gauting
Planung Freianlagen
  ver.de Landschaftsarchitekten Stadtplaner PartG mbH, Freising

Meldungen

05. Februar 2024
Die Fassadenarbeiten wurden erfolgreich abgeschlossen, die Dachflächen sind bereits fertiggestellt. Lediglich die Dachbegrünung steht noch aus. Die Montage der Fluchtbalkone ist im Gange, parallel dazu läuft der Gerüstabbau. Als nächster Schritt steht die Montage der Holzlamellen an.
Im Inneren des Gebäudes herrscht reges Treiben in allen Gewerken des Innenausbaus. Die Heizungsanlage ist bereits in Betrieb und der technische Ausbau läuft auf Hochtouren.
Die Arbeiten an den Außenanlagen mit Pausenhof, Beachvolleyballfeld, Allwetterplatz und Freitreppe schreiten je nach Witterung voran. Die Fahrradabstellplätze sind weitgehend fertiggestellt.
In der Sporthalle wurde die Prallwand erfolgreich montiert und mit dem Einbau des Sportbodens mit Fußbodenheizung begonnen.

03. November 2022
Die Rohbauarbeiten sind zum größten Teil fertiggestellt. Der Innenausbau sowie die Fassaden- und Dacharbeiten befinden sich derzeit in Ausführung. Das Gerüst wird aktuell aufgestellt, um diese Arbeiten zu ermöglichen. Zudem beginnen die Heizungs- Lüftungs- und Sanitärarbeiten sowie die Elektroarbeiten mit der Rohmontage.

20. Dezember 2021
Die Rohbauarbeiten des Untergeschosses mit der Tiefgarage sind abgeschlossen.
Es beginnen nun die Rohbauarbeiten im Erdgeschoss und gehen in die Höhe. Gleichzeitig werden die Auffüllarbeiten von der Südseite beginnend fortgesetzt

09. August 2021
Die Erd- und Verbauarbeiten sind abgeschlossen. Die Kieshaufen werden zum späteren Wiedereinbau eingelagert.
Ein umfangreicher, großflächiger Bodenaustausch war aufgrund von vorgefundenen Überresten der hier früher betriebenen Ziegelei notwendig. Nun starten die Rohbauarbeiten mit der Erstellung des Untergeschosses und der Tiefgarage.

22. März 2021
Die Baugenehmigung wurde erteilt. Die Baumaßnahmen beginnen.

21. Dezember 2020
Die Asphaltierung der Baustellenzufahrt vom Nord-Osten her ist pünktlich erfolgt. Die Absicherung der Baustraße wird mit dem Beginn der Arbeiten auf dem Schulgrundstück eingerichtet.