Gymnasium Georg-Zech-Allee 16
Neubau einer Schulpavillonanlage

Baumaßnahme
Neubau einer Schulpavillonanlage
Raumprogramm Reduziertes Raumprogramm G9 für ein 3-zügiges Gymnasium mit 27 Klassenzimmer und 11 Fachlehrsälen sowie die Erneuerung der bestehenden Freisportanlage und der Erstellung einer Pausenhoffläche

Projektdaten
Standort

 Georg-Zech-Allee 16

Stadtbezirk

 Feldmoching

Größe

 Nutzungsfläche: 5.258 Quadratmeter

 Bruttogrundfläche: 7.613 Quadratmeter

 Bruttorauminhalt: 27.808 Kubikmeter

Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 25. Juli 2018

 53,3 Millionen Euro

Baubeginn

 I. Quartal 2019

Baufertigstellung

 I. Quartal 2020

Architekt (Objektplanung)

 Leistungsphase 1-5: BPA Braun Architekten, München

 Leistungsphase 6-9: BPA Braun Architekten, München und IBR Ingenieure, München

Planung Freianlagen

 Welsch+Egger Landschaftsarchitekten, Freising

Aktuelle Meldungen

12. April 2021
Die Pavillonanlage wurde termingerecht fertiggestellt und konnte als Interimsstandort für die Mittelschule Eduard-Spranger-Schule im März 2020 bezogen werden. Mit dem Beginn des neuen Schuljahres im September 2020 konnte der neue Standort für das Gymnasium an der Georg-Zech-Allee in einem Stockwerk die Nutzung aufnehmen. Die Außenanlagen, einschließlich der Erneuerung der bestehenden Freisportanlage, wurden im November 2020 fertiggestellt. Nach dem Auszug der Eduard-Spranger-Schule wird die Pavillonanlage seit September 2021 als 3-zügiges Gymnasium genutzt.

25. Februar 2020
Die Fassadenarbeiten sind fast fertiggestellt. Fluchtwege und Zuwegungen werden im Moment provisorisch hergestellt. Die Arbeiten an den Außenanlagen beginnen ab März auf dem westlichen Grundstücksteil. Das Gebäude ist im Innenbereich fertiggestellt und möbliert. Der Schulbeginn mit den Klassen der ausgelagerten Eduard-Spranger-Schule startet Anfang März.

16. Januar 2020
Die Übergabe an das Referat für Bildung und Sport ist erfolgt.

16. Dezember 2019
Die Fassadenarbeiten befinden sich derzeit in der Ausführung. Die Abnahme und die Übergabe des Gebäudes an das Referat für Bildung und Sport ist für Januar geplant.

01. Oktober 2019
Termingerecht werden alle Module angeliefert. Die Dachabdichtung wird bis Mitte Oktober hergestellt sein. Das Dach wird Ende Oktober begrünt.

27. September 2019
Das letzte fehlende Modul des Hauptgebäudes wird eingehoben.

11. September 2019
Die Fertigstellung der dreigeschossigen Pavillonanlage rückt immer näher.

02. August 2019
Aufstellung der Containermodule von Ost nach West auf den vor Ort hergestellten Streifenfundamenten. An der Lerchenauer Straße ist die Pavillonanlage bereits im 2. Obergeschoss angekommen. Noch bevor alle Module aufgestellt sind, beginnt der Innenausbau. Es wurden bisher 60 Module geliefert. Anfang Oktober werden die letzten von insgesamt 277 Modulen geliefert.

26. Juli 2019
Nachdem die Fundamentarbeiten abgeschlossen sind, können die Mobilen Raumeinheiten auf der Baustelle eintreffen und platziert werden.

09. Juli 2019
Im hinteren Bereich der Baustelle wurde mit der Herstellung und Platzierung der Streifenfundamente begonnen. Für die Kiesfläche sind weitere Fundamente geplant. Die ausführende Firma ist hierbei im Zeitplan.