Grundschule St.-Veit-Straße 46
Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, Tiefgarage und Freisportflächen

Baumaßnahme
Neubau einer Grundschule mit Sporthalle, Tiefgarage und Freisportflächen
Raumprogramm
Grundschule, 5-zügig bestehend aus 5 Lernhäusern, Fachklassen, Bibliothek, Musikraum, Mehrzweckraum, Mensa, Küche, Räume für Verwaltung, 2-fach-Sporthalle, Tiefgarage

Projektdaten
Standort
  St.-Veit-Straße 46
Stadtbezirk
  Berg-am-Laim
Größe
  Nutzungsfläche: 10.775 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 10.957 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 49.158 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 20. April 2020
  55,7 Millionen Euro
Baubeginn
  IV. Quartal 2019
Baufertigstellung
  III. Quartal 2022
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 1-5: Balda Architekten GmbH, Fürstenfeldbruck
  Leistungsphase 6-9: Schütt Ingenieurbau GmbH & Co. KG, München
Planung Freianlagen
  Keller Damm Kollegen GmbH Landschaftsarchitekten Stadtplaner, München

Aktuelle Meldungen

Mai 2021
Die Betonarbeiten des Rohbaus im 1. Obergeschoss sind fertiggestellt. Die Betonierung des 2. Obergeschosses wird derzeit ausgeführt. Zudem beginnen die Fenster- und Fassadenarbeiten sowie die Dacharbeiten. Parallel findet die Montage der Leitungen für Heizung, Lüftung und Elektro statt.

23. November 2020
Die Arbeiten an den Wänden der Sporthalle sowie der Mensa befinden sich in den letzten Zügen. Das Untergeschoss des Schulgebäudes sowie die Tiefgaragenzufahrt wird erstellt.

16. September 2020
Die Wände im Erdgeschoss der Sporthalle sowie die Wände im Untergeschoss des Mensabereiches sind fertiggestellt. Die Bodenplatte des Schulgebäudes (2.Bauabschnitt) wird errichtet.

03. August 2020
Für das Untergeschoss der Sporthalle beginnt die Betonierung der Wände.

18. Mai 2020
Der 1.Bauabschnitt umfasst die Sporthalle, hier wird die Bodenplatte erstellt.

27. April 2020
Der Bau des neuen Schulgebäudes hat begonnen. Auf dem Grundstück an der St.-Veit-Straße 46 wird eine 5-zügige Grundschule mit 2-fach Sporthalle und Tiefgarage errichtet. Seit Oktober 2019 laufen die Arbeiten an der Baugrube inklusive der erforderlichen Verbauarbeiten.