Haus für Kinder Martha-Näbauer-Platz 14
Neubau Haus für Kinder

Baumaßnahme
Neubau Haus für Kinder
Raumprogramm
5 Gruppen mit 2 Krippen-, 2 Kindergarten- und 1 Hortgruppe, 2 Multifunktionsräume, Mehrzweckraum, Werkraum, Personal- und Nebenräume, Küche

Projektdaten
Standort
  Gerberau, Martha-Näbauer-Platz 14
Stadtbezirk
  Allach – Untermenzing
Größe
  Nutzungsfläche: 873 Quadratmeter
  Bruttogrundfläche: 1.136 Quadratmeter
  Bruttorauminhalt: 5.008 Kubikmeter
Genehmigte Projektkosten gemäß Stadtratsbeschluss vom 20. November 2014
  4,34 Millionen Euro
Baubeginn
  III. Quartal 2020
Baufertigstellung
  IV. Quartal 2021
Architekt (Objektplanung)
  Leistungsphase 1-5: K+P Planungsgesellschaft mbH, München
  Leistungsphase 6-9: macro architekten, München
Planung Freianlagen
  Chimmo – Landschaftsarchitektur im Alpenraum, Rosenheim

Aktuelle Meldungen

6. April 2022
Das Gebäude ist fertiggestellt und wurde an das Referat für Bildung und Sport übergeben.
  Nach der Möblierung der Einrichtung kann das Haus für Kinder in Betrieb gehen.

Dezember 2021
Bei milder Witterung können ab Februar die Außenanlagen und Terrassen hergestellt werden. 
  Die Trockenbauarbeiten sind bis auf die Herstellung der Abhangdecke im Zentralbereich im Erdgeschoß abgeschlossen. Jetzt werden die Kinderbäder und WCs durch die Fliesenleger fertig gestellt.
  Die Maler sind mit der Beschichtung der Türzargen beschäftigt.
  Für Ende Januar 2022 ist die Montage der Waschbecken und WCs geplant.
  Bis dahin sind auch die Bodenbeläge mit Linoleum verlegt.

Juli 2021
Der Rohbau der zweigeschossigen Kindertageseinrichtung, der als Massivbau aus hochwärmedämmenden Ziegeln ausgeführt wurde, ist fertig gestellt.
  Das Flachdach ist bereits abgedichtet und muss noch mit einer extensiven Bepflanzung begrünt werden und eine Photovoltaikanlage zur Stromgewinnung erhalten.
  Die Fensterelemente sind weitgehend eingebaut, die Innenausbauten gehen zügig voran.
  Derzeit werden die Heizungs-, Sanitär- und Lüftungsleitungen verlegt, die Elektroinstallationen werden anschließend folgen.
  Nach den Installationsarbeiten sind die Putzarbeiten vorgesehen, danach kann das Gerüst abgebaut und mit den Außenanlagen begonnen werden.