Oslos største investering noensinne blir «betydelig» dyrere 
Men reservevann-prosjektet er i rute for å kunne settes i drift innen 2028, lover byråd Marit Vea (V).  Oslo kommune er i full gang med å bygge ny vannforsyning til byens befolkning. I dag får 90 prosent av alle i Oslo vann fra én kilde: Maridalsvannet.  Det er sårbart. En svikt, eller sabotasje, kan få fatale konsekvenser. At det skjer, er ikke usannsynlig, ifølge en rapport fra 2017. Det trengs derfor en reserveløsning. Og det haster.  Svaret heter Holsfjorden. Fra 2028 skal Oslo kommune kunne frakte rent vann gjennom underjordiske tunneler. Hvis ikke blir det bøter.  Det sier seg kanskje selv at det ikke blir billig. Prosjektet har allerede vært rammet av flere kostnadssprekker. Siste anslag tilsier en totalpris på 26,7 milliarder kroner.  Nå varsler byrådet nok en «betydelig» økning i prisen.  Ville varsle bystyret tidlig  Vann- og avløpsetatens ferske beregning viser at det nye underjordiske renseanlegget på Huseby blir betydelig dyrere enn etaten først trodde.  Det opplyser byråd for miljø og samferdsel, Marit Vea (V), i et fersk notat til bystyret.  – Dette er et viktig veiskille i prosjektet, og derfor informerte jeg bystyret raskt om dette, skriver Vea i en e-post til Aftenposten.  Akkurat hvor mye dyrere det blir, er for tidlig å si. Vea understreker at det gjenstår en «god del arbeid» denne våren før endelige beløp er klare.  Først skal prosjektet gjennom en ny usikkerhetsanalyse. Den er klar om noen måneder. Men vann- og avløpsetaten tror prisøkningen vil kunne dekkes inn av usikkerhetsavsetningen, altså reservebufferen.  Sagt litt teknisk er altså styringsrammen truet, men prosjektet holder seg trolig innenfor kostnadsrammen.  Flere kostnadssprekker  Vannprosjektet er Oslo kommunes største enkeltinvestering noensinne. Og at totalprisen øker, er altså ikke noe nytt.  Helt siden byggestart i januar 2021 har prisen vokst. 12,5 milliarder kroner skulle det koste da. Men allerede noen måneder senere kom den første sprekken. Den var på 5,2 milliarder kroner.  Økningen endte med mistillitsforslag mot daværende byråd for miljø og samferdsel, Lan Marie Berg (MDG). Bystyret mente hun hadde ventet for lenge med å informere om økningen. Hun svarte at hun ville vente på en kvalitetssikring av prisøkningen før hun informerte bystyret.  Saken førte til at hele Raymond Johansens byråd gikk av. Og på igjen, med Sirin Stav (MDG) som ny miljø- og samferdselsbyråd.  Så gikk det to måneder før Stav varslet nok en økning, denne gang i del to av prosjektet. 7 milliarder kroner dyrere, lød beskjeden. Etter flere kostnadssprekker lå dermed prosjektet an til å koste 27 milliarder kroner. Prosjektet er i rute Tre år er gått. Etter lønns- og prisvekst ligger prosjektet nå an til å koste et sted mellom 26,7 og 30,3 mrd. kroner.  Rett før jul startet en 1000 tonn tung tunnelboremaskin, døpt Laila, arbeidet med å bore vanntunnel fra renseanlegget på Huseby og inn mot Oslo.  Bor du over der Laila skal bore, kan det hende du vil merke henne. Det vil i så fall oppleves som en jevn durelyd i ca. to–tre uker. Lurer du på om du bor innenfor det foreslåtte planområdet? Sjekk på kartet. Og tunnelen mellom Holsfjorden og Huseby er over halvveis ferdig.  – Prosjektet ny vannforsyning går i all hovedsak som planlagt og er i rute for å kunne settes i drift innen 2028, lover byråd Vea. 
Oslo kommune bygger en ny vannforsyning til byens befolkning, som skal være i drift innen 2028.  Totalprisen for prosjektet er ca. 26,7 milliarder kroner, men nå varsler byrådet at prisen blir høyere.  Det er foreløpig ukjent hvor mye dyrere det blir. Prosjektet er kommunens største enkeltinvestering noensinne.