{"partition": "head_middle", "source_domain": "methodesbtp.com", "digest": "sha1:WR4NJLGYFVQ6IMYPUVRHSL6J2YJQWN4R", "path": "/lustre/fsn1/projects/rech/qgz/uzq54wg/processed_redpajama/base_processing/output/fr/2014-15/000_00025.parquet"}
AccueilArticlesDAO : Les logiciels de dessin gratuits alternatifs à AutoCADLe plan de terrassementUne formule pour choisir un modèle de grue à tourMatérielMétierMéthodesRéglementationTéléchargementsDoc G.O.ExaGruePréparer un Chantier de Bâtiment	Accueil / Articles / Le plan d’installation de chantier
Le plan d’installation de chantier
Publié par : Clément VALENTE dans Articles, Méthodes
Laisser un commentaireTable des matièresLe contenu du plan d’installation de chantierDessin du plan d’installation de chantierLe fond de planLes clôturesLes moyens de levageLa base vieLes réseaux de chantierLes fluxLes matériaux et matérielsGestion environnementaleL’élévation généraleLes coupesConclusionEnvie d’en savoir plus et de vous exercer ?Le plan d’installation de chantier (communément nommé PIC) est généralement établi par l’entreprise de gros-œuvre, le lot chargé de la conception de ce dernier étant désigné dans les pièces écrites du Dossier de Consultation des Entreprises (DCE). Ce document sera utilisé dans un grand nombre de phases de la construction :en phase DCE : de plus en plus, la maîtrise d’œuvre établi un plan d’installation de chantier prévisionnel. Il sert de guide aux entreprises remettant leurs offres de prix et permet de mettre l’accent sur certaines spécificités organisationnelles du projet.en phase Etude de prix : l’entreprise va réfléchir à son installation de son chantier. Si elle est dotée d’un service méthodes, ce dernier sera généralement sollicité pour l’établissement du PIC. Il en découle une fiabilité accrue de la partie « frais de chantier » dans l’offre de prix faite au client. Associé au mémoire technique, ce plan d’installation de chantier a donc un fort intérêt commercial permettant de défendre la qualité technique de l’offre.en phase EXE : l’entreprise désignée utilise la « période de préparation » prévue au marché pour finaliser son plan et installer son chantier en conséquence. Lorsque les travaux seront lancés, ce plan sera un support de discussions pour l’ensemble des entreprises intervenant sur le chantier (livraisons, phasage, etc.)Plan d’installation de chantierLe contenu du plan d’installation de chantierDessin du plan d’installation de chantierIl est possible de dessiner un plan d’installation de chantier au moyen de logiciels généralistes comme AutoCAD ou un de ses équivalents. Mais il existe également des logiciels de plan d’installation de chantier spécialisés. L’avantage d’un logiciel d’installation de chantier est d’inclure d’office des matériels (grues, centrales à béton…) sans qu’il soit nécessaire de les redessiner au préalable par l’utilisateur. Les deux écoles existent, notamment en raison de l’aspect du rendu que certains préfèrent maitriser de A à Z, là où d’autres personnes se concentrent avant tout sur l’information.Le fond de planLe « fond de plan » sert de point de départ à l’établissement du PIC. C’est au service méthodes de créer son propre fond de plan. Ce dernier doit être constitué de :la représentation du terrain actuel (plan topographique)la représentation des ouvrages à construire (plans masse)Graphiquement, il est fortement recommandé d’utiliser des nuances de gris (luminosité de 30 à 90%).Les clôturesLa réglementation impose la fermeture complète du chantier au public. Il est donc indispensable de représenter les clôtures sur le PIC en précisant :le type : clôtures grillagées / clôtures en bacs aciers,la hauteur,les moyens d’accès au chantier : portails, portillons,Les moyens de levageLa base vieL’entreprise est tenue de mettre à disposition de ses salariés une base vie de composition et de qualité conforme à la réglementation. Quantitativement, celle-ci doit notamment comprendre :des réfectoires : 1.25m²/personne,des vestiaires : 1.25m²/personne,des sanitaires : 1 cabinet et 1 urinoir pour 20 personnes, 1 lavabo pour 10),des bureaux en nombre suffisant,et tout autre module demandé par la maitrise d’œuvre.Il convient d’abriter les circulations entre bungalows pour protéger les ouvriers des intempéries. Afin de préserver les zones de stockage et par précaution, il est préférable de positionner la base-vie hors de la zone de survol de la grue.Les réseaux de chantierLa base vie doit au minimum être raccordée en :eaux usées (EU)eau potable (AEP)électricité (EDF)téléphonie (PTT)Le plan d’installation doit préciser l’origine supposée de ces raccordements de chantier. En phase étude de prix, on ira visiter le terrain pour repérer les différents points de raccordement. Les services techniques de la commune peut également fournir des informations utiles. En phase EXE et suite à la DICT, le distributeur vous fournira toutes les informations sur le positionnement des réseaux. Eux seuls sont habilités pour vous dire où votre chantier doit se raccorder. Pensez à les solliciter le plus tôt possible…Les fluxLes circulations piétonnes doivent être matérialisées. Celles-ci doivent permettre durant toute la phase de construction les circulations suivantes :base vie > zone de travailbase vie > gruebase vie > lieux de stationnement des véhicules personnelszone de travail > centrale à bétonzone de travail > zone de stockageet l’ensemble des cheminements qui seront réalisés pas les ouvriers.Ces circulations doivent être dégagées, maintenues propres, sécurisées contre les chutes de hauteur et les chutes de plain-pied, et les déclivités doivent être contrecarrées par la présence d’escaliers de chantier.Les circulations de véhicules de chantier doivent apparaitre sur le PIC. Le plan de circulation doit être cohérent, dans le respect :du code de la route (accès au chantier),des gabarits et épures de giration des engins de chantier (25m de diamètre extérieur pour un semi-remorque)de la sécurité des autres véhicules et des piétons présents sur le chantier et dans les circulations voisines.Tout croisement de ces deux flux sera à prendre très au sérieux et des mesures seront impérativement prises pour assurer la sécurité des travailleurs (passage piétons, feux tricolores…)Les matériaux et matérielsLes aires de stockage devront figurer sur le plan d’installation de chantier. Il sera précisé le type de matériel/matériau qui y sera stocké, la surface disponible, et les mesures prises pour protéger l’environnement (géotextile, surface bétonnée, …).Pour un chantier de gros œuvre, il convient de prévoir les surfaces suivantes :aire de stockage des treillis soudés,aire de stockage des aciers façonnés,aire de stockage de coffrages verticaux/horizontaux,aires de stockage pour les corps d’états incorporateurs,toute autre zone s’avérant utile au vue des activités du chantier.La PIC devra indiquer la position et les caractéristiques des différents matériels présents sur site, et notamment :la centrale à béton,les containers (« magasins »),les signalisations.Il sera vérifié que ces matériels n’entravent pas :les flux de chantier (attention au bras raclant de la centrale à béton et aux flux piétons),la giration de la grue (attention à la hauteur du silo à ciment en cas de dénivelé important !)l’avancement du chantier (maintenir une bonne distance avec les ouvrages à construire)Gestion environnementaleA l’heure des chantiers HQE (Haute Qualité Environnementale) et du développement durable, il est essentiel d’indiquer les mesures retenues sur le plan d’installation de chantier, et notamment :les solutions de traitement des eaux chargées en ciment,les zones de tri des déchets,les moyens de stockage et de traitement des polluants,L’élévation généraleUn installation ne se fait par qu’en plan. L’altimétrie des différents organes du chantier est extrêmement importante. Vous devrez impérativement réaliser une élévation générale sur laquelle seront représentés au minimum les éléments suivants:
une façade ou coup du bâtiment à réaliser,
la ou les grue(s),
la ou les centrale(s) à béton,
les obstacles environnants (arbres, bâtiments, grue d’un chantier voisin)Les niveaux NGF suivants seront indiqués :le point le plus haut des ouvrages à réaliser sous chacune des grues,le niveau d’assise de chacune des grues,l’altitude du crochet de chacune des grues,l’altitude du point le plus haut de chacune des grues,l’altitude du point le plus haut de chaque obstacle (centrale à béton, arbre, bâtiment…)Votre élévation doit absolument être à l’échelle en Z. Par contre, ne vous souciez pas trop de l’échelle en X. On parle ici uniquement d’altimétrie.
Pour un chantier à 3 grues, vous ne pourrez pas indiquer les distances réelles entre toutes les grues puisqu’elles ne sont pas coplanaires.Plan d’installation de chantier – Élévation sur gruesLes coupesLes coupes servent justement à avoir une représentation à l’échelle en Z ET en X. Réalisez autant de coupe que nécessaire. Comme pour un plan BA, une coupe apporte souvent bien des éclaircissements et évite de nombreuses incompréhensions de plan.
Vous réaliserez une coupe par couple de grues en interférences (pas utile si moins de 3 grues car votre élévation peut alors être mise à l’échelle en X).Cette coupe devra passer à l’axe de chaque grue et préciser au minimum :les niveaux NGF des grues, évoqués précédemment,le niveau du point le plus haut de chaque obstacle survolé par chacune des grues,la distance entre le crochet de chaque grue et les obstacles en question (2m minimum en prenant en compte les élingues et la charge),la distance entre le crochet de la grue haute et le dessus de la grue basse (2m minimum),la distance entre le bout de flèche de la grue basse et le fut de la grue haute (2m minimum),Validez l’ensemble de ces élévations et coupes en fonction des dispositions réglementaires en vigueur.ConclusionL’installation de chantier est un sujet sensible. Le maître mot est : la sécurité.OUI, la productivité de l’entreprise est liée à l’installation de chantier. OUI, une installation ne peut être définie sans avoir regardé les volumes de travail, les saturations de grue, les cadences journalières…Mais si l’installation est définie par la planification des travaux et le désir de productivité de l’entreprise, celle-ci devra toujours être réalisée dans le respect de son environnement et de la sécurité des ouvriers et avoisinants.C’est pourquoi le plan d’installation de chantier est souvent le point de rencontre de deux sujets divergents : la productivité et la sécurité.
Autant dire que ce document fera l’objet de débats…Envie d’en savoir plus et de vous exercer ?Découvrez le premier livre dédié à la préparation des
chantiers du BTP : Préparer un Chantier de Bâtiment. Un ouvrage en 2 tomes :Tome 1 : LE LIVRE REFERENCETome 2 : LES EXERCICES CORRIGES
www.preparerunchantierdebatiment.com
chantier grues installation de chantier pic plan d'installation de chantier plan de chantier	2013-11-27+Clément VALENTE
Partager ! tweet
Mots-clés : chantier grues installation de chantier pic plan d'installation de chantier plan de chantier
A propos de Clément VALENTE
Clément VALENTE est ingénieur méthodes expert en préparation de chantier depuis plus de 10 ans, formateur dans plusieurs écoles supérieures et instituts de formation, je suis également l'auteur du livre PRÉPARER UN CHANTIER DE BÂTIMENT.
Précédent : La préparation de chantierSuivant : Le planning
Grues à tour : Les installations particulières
Répondre Annuler la réponseVotre adresse email ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont marqués d'une étoile *Nom *Email *Site webCommentaireVous pouvez utiliser ces balises et attributs HTML : <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong> Sommaire de l’articleLe contenu du plan d’installation de chantierDessin du plan d’installation de chantierLe fond de planLes clôturesLes moyens de levageLa base vieLes réseaux de chantierLes fluxLes matériaux et matérielsGestion environnementaleL’élévation généraleLes coupesConclusionInscription à la NewsletterNe manquez rien des derniers articles publiés sur Méthodes BTP et profitez d'un accès aux téléchargements réservés.
100% Sans Spam.Le livre référence Publicité
DAO : Les logiciels de dessin gratuits alternatifs à AutoCAD
2 000 fans pour Préparer un Chantier de Bâtiment !
Le plan de terrassement
Nouveau site !
Préparer un Chantier de Bâtiment – Edition 2014PublicitéSuivez nous !
Articles aléatoires
Les études de prix en bâtiment
La nouvelle réglementation DT-DICT
La préparation de chantier
La rotation de banches
Faire des méthodes gratuitement ?
Clément VALENTE: Merci à vous ! Ravi de vous avoir aidé :-)... fakhry: Je cherche a passer une licence pro en contrat d'alternance... Clément VALENTE: Bonjour, Il faut vous inscrire à la newsletter. Vous recevre... Joseph Stanley: Je voulais avoir le mot de passe pour ouvrir le fichiers SVP... Clément VALENTE: Bonjour, Je ne peux personnellement que vous conseiller de v... KNHB QNXANM - 7465442870 - 869905818321781
© Copyright 2009-2014 Méthodes BTP, tous droits réservés.
L'utilisation du site est soumise à acceptation des CGV/CGU. Espace Annonceurs | Mentions légales | Qui sommes-nous ? | Contact"Méthodes BTP", "Méthode BTP", "Préparer un chantier de bâtiment", les logos, les noms de domaines et les visuels associés sont des marques déposées par Méthodes BTP auprès de l'INPI. L'intégralité du contenu de ce site et des produits proposés est protégée par les règles internationales de Copyright relatives au droit d'auteur, à la propriété intellectuelle et industrielle. Toute reproduction / extraction / duplication / traduction / commercialisation du contenu est passible de poursuites.Tweet