Nouveau stade de Tizi-Ouzou
# Nouveau stade de Tizi-Ouzou

Le Stade de Tizi Ouzou (en arabe : ملعب تيزي وزو الجديد) est un stade de football en construction à Tizi Ouzou, en Algérie. Il devrait ouvrir ses portes en 2023 et aura une capacité de 50 766 spectateurs.

Il sera le nouveau stade de domiciliation de la JS Kabylie.

Un groupement de deux entreprises composé du groupe espagnol Fomento de Construcciones y Contratas et du groupe algérien ETRHB Haddad a été chargé d'édifier ce stade. Mais à la fin du mois d'octobre 2014, et après le désistement du groupe espagnol, le groupe turc MAPA Insaat ve ticaret remplace ce dernier.

En octobre 2021, Cosider reprend la construction du stade.

## Histoire

La JS Kabylie a réussi à avoir la promesse d'un nouveau stade à la hauteur des ambitions sportives du club, de la part du président algérien juste après que le club ait remporté sa troisième Coupe de la CAF.

Les travaux démarrent officiellement le 15 mai 2010, mais plusieurs retards, concédés pour différents aléas, poussent la livraison du stade à 2023.

En mai 2019, en raison de la fin du délai contractuel avec l'ETRHB Haddad, le projet connaît un énième arrêt. Il avait alors atteint un taux de réalisation estimé à 85 %.

Le 16 juillet 2020, le ministre de la Jeunesse et des Sports Sid Ali Khaldi, qui effectuait une visite d'inspection sur le site de construction, a annoncé la résiliation du contrat du groupe ETRHB Haddad chargé de la réalisation du stade. Il avait également annoncé à l'occasion l'établissement d'un nouveau cahier des charges pour le reste des travaux. Cela en vue de lancer les consultations afin de retenir une autre entreprise pour reprendre le chantier.

En mai 2020, le chantier a alors été confié à l'entreprise publique Cosider pour relancer les 15 % à 20 % des travaux qu'il restait à accomplir. Cette entreprise n'a reçu son ordre de service (ODS) qu'au mois de septembre 2020. « Les travaux restants doivent être achevés dans un délai n'excédant pas 12 mois », soit avant la fin de l'année 2021, selon le contrat entre cette entreprise et les autorités locales.

Le 27 février 2022, le Ministre de l'Habitat de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, a donné des instructions aux responsales du projet afin d'accélérer la procédure administrative pour permettre la reprise du chantier.

Concrètement, les travaux n'ont repris que durant le mois d'avril 2022. Le chantier a été relancé le jeudi 14 avril 2022 par le ministre l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Tarek Belaribi, qui a effectué à l'occasion sa deuxième visite en l'espace de quelques semaines sur le site. À l'occasion, l'entreprise a été appelée à accélérer la cadence afin de livrer le projet dans les délais impartis, estimés à 12 mois.

Le 18 juin 2022, le président de l'Assemblée populaire de la wilaya de Tizi Ouzou, Mohamed Klalèche, a annoncé avoir appelé une entreprise turque en renforts afin d'aider Cosider à terminer les travaux dans les délais.

Le 29 septembre 2022, le ministre de l'Habitat, Mohamed Tarek Belaribi, a effectué une visite d'inspection de cette infrastructure et a évalué l'avancée des travaux à 45 %. Le ministre a également annoncé la fin des travaux d'extérieur à fin octobre 2022, ceux au niveau des gradins au 1er novembre et la livraison définitive du nouveau stade de Tizi Ouzou au début de l'année 2023.

