text: Geplante Baustellen in den Ferien - Ratingen
  9. Juli 2019, 12:23 Uhr
  Geplante Baustellen in den Ferien
  "Wir haben Straßen NRW dringend darum gebeten, in den Ferien zu beginnen, ich bin sehr froh, dass das geklappt hat", sagt Bürgermeister Klaus Pesch. "Die Erneuerung der Ampelsysteme wird sicherlich eine spürbare Verbesserung des Verkehrsflusses in Homberg bringen. Aber bis es so weit ist, werden sich baustellenbedingte Einschränkungen nicht vermeiden lassen." Zu Beginn werden sich diese allerdings noch in Grenzen halten. Im ersten Abschnitt, der fünf bis sechs Wochen dauert, baut Straßen NRW die Kreuzungen Brachter Straße/Dorfstraße und Meiersberger Straße/Steinhauser Straße um. Der Verkehr kann auf verengten Fahrbahnen nahezu ungehindert fließen, lediglich das Linksabbiegen von der L422 in die Dorfstraße sowie in die Steinhauser Straße wird nicht möglich sein. Gegen Ende der Ferien wird die Fahrbahn zwischen den genannten beiden Knotenpunkten erneuert. Dann gibt es ein Wochenende lang eine Vollsperrung. Die Homberger Straße wird ebenfalls unter Vollsperrung saniert, wie fast alle Maßnahmen des diesjährigen Sanierungspakets. Anlieger können den Baustellenbereich aber vom 15. bis 21. Juli von 17 bis 7 Uhr befahren. In diesem Zeitraum kann dort auch geparkt werden, wenn auch natürlich mit leichten Einschränkungen wegen der Baustelle.
  Der ÖPNV ist von der Baumaßnahme auch betroffen. Die Busse der Linien 761 und 771 fahren über die Autobahn, so dass die Stationen zwischen den Haltestellen "Fester Straße" und "Karpenhaus" entfallen. Die O15 kann fast wie gewohnt fahren, nur eben über die Eisenhüttenstraße statt der Homberger Straße. Der Waldfriedhof ist über die Oststraße und Frommeskothen jederzeit erreichbar. Die Route ist ab der Kreuzung Homberger Straße/Balcke-Dürr-Allee gesondert ausgeschildert. Es handelt sich um eine Unterhaltungsmaßnahme, daher müssen die Anwohner keine Straßenbaubeiträge bezahlen. Das Tiefbauamt weist auf die starke Abhängigkeit von der Witterung bei der Herstellung der neuen Fahrbahn hin. Wenn es regnet, kann nicht asphaltiert werden. Insofern können sich Abweichungen von den genannten Terminen ergeben.
  Aus diesem Grund können auch die weiteren Baustellentermine im Rahmen des Fahrbahndecken-Sanierungspakets nur unter Vorbehalt und ohne Gewähr genannt werden. Geplant ist folgende Reihenfolge:
  Stadionring vom 22. Juli bis 4. August unter Einbahnstraßenregelung und Teilsperrung,Grütstraße/Turmstraße/Kirchgasse/Friedhofstraße vom 6. bis 27. August in Abschnitten, Vermillionring am Wochenende 30. August bis 1. September, Schützenstraße vom 2. bis 15. September, Freiligrathring vom 16. bis 22. September, Grabenstraße vom 23. September bis 6. Oktober, untere Lintorfer Straße vom 7. bis 13. Oktober.