text: You are here: Home / Gästehaus / Update 03. Mai 2019
  Seit dem letzten Update stand vor allem das Verputzen auf dem Programm. Zuerst mussten alle Wände, die an eine Steinwand grenzen mit Gipsplatten verkleidet werden. Dazu mussten unter anderem einige Gipsplatten weggenommen werden und durch sogenannte Fireboards ersetzt werden, weil der Brandschutz mit unsrer ersten Lösung nicht zufrieden war. Außerdem mussten die verlegten Kabel noch einmal sortiert und teilweise neu verlegt werden damit nichts mehr aus der Wand heraussteht sobald sie dann verputzt ist. Währenddessen wurde auch noch die Treppe ausgeschalt, die frisch betoniert war und Lukas hat den großen Schaltschrank im Keller verdrahtet und angeschlossen. Mitte April kam Andreas, ein Gipser und Freund von PdF aus Deutschland um uns beim Verputzen zu helfen. Mit seiner Hilfe und einer Maschine, die wir aus Bukarest ausgeliehen hatten, konnten wir das ganze Erd- und Obergeschoss in weniger als zwei Wochen verputzen.