text: Wir bauen ein Sonnenhaus in Attenkirchen: November 2015
  Pause und doch weiter
  Nachdem der Tank eingeflogen ist, war erst einmal kurze Pause auf der Baustelle. Rein Wetterbedingt ging im Moment nicht allzu viel. Hatten wir ja befürchtet. Nun gint es trotz alledem weiter. Der Rest der Tankeinfassung wurde trotz der Kälte gemauert. Und nun ist die EG Decke drauf. Ist super denn damit ist der Tank in seinem sicheren Nest und kann nicht mehr nass werden. Ist doch was!
  Nun soll es am Montag weiter gehen. Der Pool kommt und die EG Decke soll gegossen werden. Der Wetterbericht verheißt, dass es deutlich milder werden soll (schon mal gut) dafür aber windig und regnerisch (weniger gut vor allem Wind und Pool einsetzen.....?).
  Das Bauunternehmen arbeitet nur noch bis 18.12. Dann geht es in den Winterschlaf für 4 Wochen :-). Wir hoffen natürlich (und das hoffen unsere Bogenrieders auch), dass bis dahin tatsächlich alles dicht ist. Dach drauf soll dann auch erledigt sein. Ich bin da eher skeptisch. Ist doch noch viel Arbeit bis dahin. Und die Jungs können nicht zaubern.
  Hier ein aktuelles Foto von heute
  Der Wäreerzeuger ist da!!!!
  Es ist soweit. Das Herzstück des Hauses ist da. Der Wärmespeicher. 7.500 Liter. Schön isoliert und schwer glaub ich :-). Maßarbeit beim Einlassen (sehr beeindruckend der Herr Kranführer).
  Der Tank fliegt.....
  Wir hoffen noch auf das Wetter. Derzeit ist der Plan, dass am Freitag Decke Erdgeschoss kommt und am Montag der Pool eingesetzt wird. Der Wetterbericht ist nicht überzeugend und baufreundlich im Moment.
  Ergeschoss und Garage ist da
  Es geht mit strammen Schritten weiter. Kellerdecke ist drin und auch das EG ist gemauert. Und zusätzlich wurde heute die Fertiggarage geliefert und aufgestellt. Alles schick......
  Und noch Bilder vom Aufstellen der Fertiggarage...
  Also es läuft richtig gut mit der Fa. Bogenrieder.
  Nun zum Negativen. Das Wetter macht nicht mehr mit. Und das ist ziemlich schlecht. Morgen kann nicht gearbeitet werden und danach ist Schnee und Frost angesagt. Sch...... Das könnte alles verändern wenn sich das Wetter nicht wieder bessert. Wir hoffen mal!!!
  Puh.... wir kommen mit dem Schreiben nicht mehr nach! Es geht so schnell voran.
  Aktuell ist der Rohbau Keller fertig und im EG wir gemauert. Wir versprochen geht es mit großen Schritten voran. Ziel ist es vor Weihnachten den Rohbau zu schließen. Hoffentlich bliebt das Wetter so wie bisher. Dann sieht alles gut aus.
  Wie immer ein paar Fotos von heute.
  Nun geht es richtig schnell voran. Die Bogenrieders machen jetzt richtig Dampf. Die wollen scheinbar noch vor dem Winter das Haus zu bekommen. Das wäre ein Traum. Hoffen wir mal, dass das Wetter weiter so gut mitspielt.
  Aktuell ist die Bodenplatte fertig gegossen und ab morgen soll gemauert werden. Das muss jetzt wohl schnell gehen, da die EG Decke schon für die nächste Woche bestellt ist. Puh was für ein Tempo.