text: Baustellentagebuch - Badepark Elmshorn
  Die Außenfassade ist fast fertig und wird in grau und anthrazit ausgekleidet
  Der neue Lüftungsturm passt farblich hervorragend in das Gesamtbild
  Das Spaßbecken ist fast fertig gefliest
  Flies-Arbeiten Strömungskanal
  Flies-Arbeiten im Wickelraum
  Flies-Arbeiten in der Damendusche
  Ansprechende Farbauswahl der Mosaikfliese in der Herrendusche
  Blick in das immer noch ein gehauste Sportbecken
  Es geht voran - trotz Corona!
  Trotz der anhaltenden Pandemie schreiten die Sanierungsmaßnahmen im Hallenbad weiter voran. Die Baubesprechungen finden jetzt wöchentlich im Hallenbad anstatt im Baucontainer statt, da hier besser gelüftet und die Mindestabstände besser eingehalten werden kann. Die SWE tun alles dafür, auch den Arbeitsschutz während der andauernden Coronapandemie zu 100 Prozent zu gewährleisten.
  Die "Feinarbeiten" in den Gewerken Trockenbau, Elektro, Lüftung und vor allen Dingen Fliesen schreiten voran. Die Außenfassade ist fast fertig und wird in grau und anthrazit ausgekleidet. Der neue Lüftungsturm passt farblich hervorragend in das Gesamtbild und wirkt, anders als sein Vorgänger im Hallenbad in keiner Weise störend. Der Standort wurde extra seitlich und nicht frontal am Gebäude gewählt. Das Spaßbecken ist fast fertig gefliest und im OG des Bades sind die Duschräume und der Wickelraum begonnen worden. Auch hier sehr schöne ansprechende Farbauswahl. Abschließend ein Blick in das immer noch ein gehauste Sportbecken. Bleiben Sie bitte neugierig und vor allem gesund… Ihre Stadtwerke Elmshorn
  Aufsichts- und Erste-Hilfe-Raum mit großzügiger Glasfront
  Sport- und Klettersprungbecken
  Das neue Kleinkinderaktivbecken als Highlight (Becken links)
  Das neue Kleinkinderaktivbecken als Highlight (Becken rechts)
  Fensterfront, die Triple-Silde-Rutsche und Kurs- bzw. Aktivbecken trennt
  Fensterfront Eingang
  Innenarbeiten kommen trotz Pandemie voran!
  Die Innenarbeiten schreiten trotz der Pandemie weiter voran. Im Eingangsbereich des Hallenbades ist der Boden fertiggestellt und der Lounge-Bereich mittlerweile erkennbar.
  Ein weiteres Highlight nimmt immer mehr Gestalt an – das neue Kleinkinderaktivbecken. Mit zwei Spielschwimmbecken und einem Zugangsbecken (und Wasserschleier) lässt sich jetzt schon erkennen, dass hier nach Fertigstellung keine Langeweile für unsere Jüngsten sowie Eltern, bzw. Großeltern, aufkommen wird. Wir können jetzt schon auf die Spielelemente gespannt sein.
  Die Fensterfront, die unsere neue Triple-Silde Rutsche und das Kurs- bzw. Aktivbecken trennt, gibt der "Schwimmhalle" viel mehr natürliches Licht als vorher. Auch der Aufsichts- und Erste-Hilfe-Raum ist großzügig mit Glasfronten ausgekleidet.
  Ein Blick in die Tiefen des neuen Sport- und Klettersprungbeckens verrät, dass nicht nur das Edelstahl sondern auch die Kletterwand sowie die neue Sprunganlage das Auge zum Glänzen bringen werden.
  Pandemiehygieneschutzplan
  Schlitzrinnen (Wasserabläufe) im Bereich der Umkleiden
  Neue Hallendecken
  Estrich vor Kinderbeckenbereich
  Estricharbeiten im Ga stronomiebereich
  Auswirkungen der Pandemie auf den Baubetrieb!
  Mitte März wurde auch unser Sanierungsvorhaben von den Auswirkungen der Pandemie getroffen. Der Rutschen- und unsere Edelstahlbeckenbauer (Schweiz, Österreich) durften nicht mehr aus- bzw. einreisen.
  Wir entwickelten schnell einen Pandemiehygieneschutzplan, um die weiteren Arbeiten zu ermöglichen. Wichtig zur Einhaltung des Bauzeitenplans waren vor allen Dingen die Estricharbeiten in allen Bereichen des Hallenbades.
  Vorher wurden aber zügig alle Schlitzrinnen (Wasserabläufe) in den Bereichen eingebracht. Parallel arbeiteten die Elektriker und Trockenbauer in Ihren Gewerken weiter.
  Sport- und Spaßbecken wurden mit Dichtebenen versehen um eine weiteres Arbeiten der Edelstahlbauer und Fliesenleger zu gewährleisten Die sehr guten Ergebnisse für das gesamte Projekt (trotz der Pandemie), sind auf allen Fotos deutlich erkennbar. Die neuen Hallenddecken werden nach Fertigstellung zum Schutz mit Folie vorerst "eingehaust".
  Dämmerung auf der Baustelle
  Sturmauswirkungen auf die Bauzäune
  Anlieferung weiterer Lüftungsgeräte
  Der stürmische Februar!
  Der Februar war leider von mehreren sehr starken Sturmtiefs (Lolita, Victoria etc.) geprägt. Dadurch wurden auch Teile der Baustelle in Mitleidenschaft gezogen.
  Geplante Dacharbeiten konnten nicht durchgeführt und die Anlieferung weiterer Lüftungsgeräte für das Dach mussten immer wieder verschoben werden.
  Anhand des Bauzaunes konnte man die Kraft der Stürme erkennen. Zum Glück wurde niemand verletzt und alle Schäden konnten behoben werden.