text: Michael Binder, Direktor für Health Care Management beim KAV, KAV-Generaldirektorin-Stellvertreterin Evelyn Kölldorfer-Leitgeb, die damalige Gesundheitsstadträtin Sandra Frauenberger (SPÖ) und KAV-Direktor Herwig Wetzlinger mussten sich am 20. März zur Causa "Energiering" äußern. Frauenberger trat wenige Tage später zurück.
  Die Kostenentwicklung des Megaprojektes visualisiert. Das jetzige Kostenziel von 1,4 Milliarden Euro könnte laut Rechnungshof allerdings wackeln – wenn der KAV weitere Fehler macht.
  Wien – Nun ist es offiziell: Beim Bau des Krankenhauses Wien-Nord hat es eine Vielzahl eklatanter Mängel gegeben, die auch die Kosten explodieren ließen. Der Endbericht des Rechnungshofs zur ewigen Baustelle im 21. Bezirk liegt seit Freitag vor, der Rohbericht war bereits Anfang Februar an die Öffentlichkeit gelangt.
  "Die wichtigste Lehre ist: Wenn der Bund, ein Land oder eine Gemeinde baut, dann ist der Auftraggeber stets gefordert. Denn es geht um hohe Kosten", sagt die Präsidentin des Rechnungshofs, Margit Kraker, in Richtung des Wiener Krankenanstaltenverbunds (KAV). Jeder, der privat ein Haus errichte, wisse, dass man selbst dahinter sein muss. "Ein komplexer Spitalsbau erfordert ein besonders kompetentes und genaues Projektmanagement", sagt Kraker.
  Dem KAV, das zeigt der Bericht auf, fehlte es jedoch an Know-how und an Ressourcen, um ein Projekt in der Dimension des Krankenhauses Nord abzuwickeln. Fehlende, späte und falsche Entscheidungen hätten das Bauvorhaben verzögert und die Kosten massiv steigen lassen.
  Die Kosten des Projekts gingen über die Jahre beispiellos in die Höhe: Eine erste vage Schätzung des KAV der Gesamtkosten ergab 2007 auf Basis eines Kostenvergleichs mit dem Landeskrankenhaus Klagenfurt 350 Millionen Euro. 2010 legte der KAV das Ziel auf 825 Millionen Euro fest. Wegen Bauablaufstörungen, der nicht ausschreibungsreifen Planung und der geänderten Leistungen lagen die Abweichungen von diesem Ziel 2017 bei 27 bis 38 Prozent – und das ist keine Obergrenze, denn sollte der KAV seine Bauherrnrolle weiterhin ungenügend wahrnehmen, werden die Errichtungskosten laut dem Bericht das Limit der oberen Bandbreite überschreiten. Das wären dann mehr als 1,405 Milliarden Euro.
  Der Rechnungshof beantwortet in dem Bericht auch 15 Fragen, die aus dem Gemeinderat übermittelt wurden. Dabei geht es unter anderem darum, woher die Mittel genommen wurden, um die Löcher im Baubudget des KH Nord zu decken.