text: Fertigstellung bis Februar 2020 geplant
  In seiner gemeinsamen Sitzung am 14. September haben der Werksausschuss des städtischen Gebäudemanagementbetriebes (GMS) und der Sportausschuss die Vergabe weiterer Aufträge zum Neubau des Ludwigsparkstadions beschlossen. Insbesondere ging es dabei um die Bauleitung und Ingenieursleistungen im Hochbau, der Haustechnik und Erdbauarbeiten.
  Im Oktober hat die Landeshauptstadt das Büro Wenzel&Wenzel mit der Bauleitung beauftragt. Das Büro hat inzwischen einen optimierten Bau- und Zeitenplan für den Umbau des Stadions erarbeitet. Nach den Planungen soll das Stadion bis Februar 2020 fertig sein.
  Arbeiten vor Ort gehen im Januar 2018 weiter
  Die Hangsicherung Nord hinter der noch stehenden Tribüne wird Ende Januar/Anfang Februar 2018 beginnen und voraussichtlich bis Mai dauern. Auch die Sanierung der Flutlichmasten ist für Anfang 2018 in Vorbereitung.
  Die Ausschreibung des Rohbaus des Funktionsgebäudes soll im Februar 2018 auf den Weg gebracht werden, der Bau Mitte Mai 2018 beginnen. Zeitgleich läuft dann der Abbruch des Unterrangs der Nordtribüne. Kurz darauf starten die Arbeiten an der Westtribüne und ab Juli für die Osttribüne zur Saarlandhalle hin, so dass ab Mitte 2018 bereits an allen Tribünen gearbeitet wird. Die derzeitige Planung sieht die Fertigstellung der Funktionsgebäude sowie der Süd-, West- und Osttribüne inclusive der Außenanlagen für Februar 2020 vor.
  Zudem haben die Gremien über eine Nachfinanzierung von 8 Millionen Euro im Nachtragswirtschaftsplan von GMS beraten, eine Entscheigung erfolgte am 26. September im Stadtrat. Anschließend musste das Innenministerium das Kreditvolumen genehmigen.