text: neue Dreifachsporthalle | Gemeinde Mauerstetten
  aktueller Sachstand zum Projekt (18.01.2019)
  In der Gemeinderatssitzung vom 16.01.2019 wurde vom Gemeinderat mit deutlicher Mehrheit von 12 zu 3 Stimmen der Entwufsplanung und der Kostenberechnung zugestimmt. Es wurden noch Einsparpotenziale von rund 410.000 EUR bei den Außenanlagen genutzt, insbesondere entfällt der Festplatz und die Überlaufparkplätze, der Vorplatz der Halle wird in seiner Größe reduziert.
  Das Planerteam wurde vom Gemeinderat für die weiteren Leistungsphasen beauftragt, so dass jetzt die Ausführungsplanung und die Baueingabe erstellt werden kann. Parallel dazu wird an den Ausschreibungen gearbeitet, so dass der geplante Baubeginn im Sommer diesen Jahres realistisch ist.
  Stand: 21.12.2018:
  Ein wichtiger Termin war die letzte Gemeinderatssitzung im alten Jahr am 19. Dezember 2018, an der die Entwurfsplanung samt Kostenberechnung vorgestellt wurde. Seit der Vorstellung der Vorplanung Ende Juni 2018 hat das Planerteam intensiv gearbeitet und es gab auch einige Arbeitstreffen mit dem Bauteam des SVM, um Grundrisse und Ausstattungen zu optimieren. Gegenüber der Vorplanung ergaben sich durch Brandschutzanforderungen, Nutzerwünsche und weitere Notwendigkeiten einige Änderungen im Planungsumfang. In der Entwurfsplanung konnten nunmehr auch die Kosten detaillierter über die einzelnen Gewerke gerechnet werden, in der Vorplanung geschah dies weitestgehend über umbauten Raum und die Flächen.
  Das Gesamtprojekt "Neue Sportanlagen", bestehend aus Dreifachsporthalle mit Umkleiden für den Außensportbereich und Mehrzweckräumen, den Außenanlagen (Vorplatz, Parkplätze, Beachvolleyballfelder, Asphaltstockbahn etc.) sowie den notwendigen öffentlichen Erschließungsmaßnahmen und auch einschließlich der bereits fertig gestellten Tennisanlage wird aus der Betrachtung aus der Entwurfsplanung nunmehr mit rund 15,7 Mio. Euro zu Buche schlagen. Darin enthalten ist jetzt auch die vom Gemeinderat beschlossene Photovoltaikanlage für rund 400.000 EUR, die in der Vorplanung noch nicht angedacht war. Diese kann aber als rentierliche Investition betrachtet werden. Unter Berücksichtigung dieser Anlage ergibt sich eine Kostenmehrung zur Kostenschätzung von 6,7 Prozent. In dem Budget sind aktuell 5% für künftige Baukostensteigerungen und ein Risikopuffer von 10% enthalten.
  In letzter Zeit haben alle beteiligten Planer mit Hochdruck an der Entwurfsplanung gearbeitet und die Kostenberechnungen zu den einzelnen Gewerken erstellt. Dabei haben wir insbesondere in einigen Terminen mit den Nutzern noch viele Details wie Gestaltung der Toilettenanlagen, Duschbereiche, Steckdosenanordnungen und auch so vermeintlich banale Details gesprochen, wie breit der Bereich zum Föhnen in den Umkleiden sein muss. Diese Diskussionen sind sehr aufwendig, wir sind aber der Meinung, dass wir nur dann ein gutes Ergebnis haben werden, wenn auch alle "Mitspieler" zumindest ihre Erwartungen und Vorstellungen in den Planungsprozess einspeisen können.
  Für die erste Sitzung im neuen Jahr am 10. Januar ist dann die Freigabe der Entwurfsplanung und der Eintritt in die nächsten Planungsphasen geplant. Dort wird dann auch bei Notwendigkeit über mögliche Kosteneinsparungen zu sprechen sein.
  Stand: 04.11.2018:
  Eine ganze Reihe grundsätzlicher Entscheidungen hat der Gemeinderat nach ausführlicher Beratung durch die beteiligten Planer am 24.10.18 getroffen.
  Die Wärmeerzeugung wird durch ein gasbetriebenes Blockheizkraftwerk mit 20 kW elektrischer Leistung sowie einem Gas-Brennwertkessel mit 450 KW erfolgen. Das BHKW erzeugt fast 60 v.H. des in der Halle benötigten Stroms. Damit werden die aktuellen Anforderungen der EnEV und des EEWärmeG erfüllt.
  Die gesamte Dachfläche wird mit einer Photovoltaikanlage mit rund 300 KW Leistung belegt.
  In der Halle und allen weiteren Räumen wird eine Fußbodenheizung verbaut.
  Es wird das ganze Gebäude mit einer Holzfassade versehen. Ausschlaggebend war Holz als heimischer Baustoff und der Wille, möglichst auch einheimischen Firmen die Möglichkeit einer Auftragsvergabe einzuräumen.
  Am 19.12.2018 wird dem Gemeinderat in öffentlicher Sitzung die Entwurfsplanung mit gewerkeweiser Kostenberechnung vorgestellt. Am 10.01.2019 erfolgt die Freigabe der Entwurfsplanung durch den Gemeinderat bzw. Abstimmung über mögliche Veränderungen aus der gegebenen Kostensituation heraus. Danach wird in die nächstfolgenden Planungsphasen eingetreten.