517- ورغم وفرة الأدلة التي قدمها الكونسورتيوم فيما يتعلق بعمليات التمديد ورد جزاءات التأخير التي قامت بها المؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي بأثر رجعي، ليس باستطاعة الفريق أن يحدد مسلكاً واضحاً للمؤسسة العامة لاستصلاح الأراضي يسمح لـه بأن يخلص إلى أن هناك جزاءات تأخير أخرى على كلا المشروعين كانت سترد وأن عمليات تمديد أخرى كانت ستمنح، لولا غزو العراق واحتلاله للكويت.
Despite the extensive evidence submitted by the Consortium as to extensions of time and refunds of delay penalties retrospectively granted by SOLR, the Panel is unable to identify a clear course of conduct on the part of SOLR such as to justify the Panel in concluding that further delay penalties on both projects would have been repaid and corresponding extensions of time granted, but for Iraq's invasion and occupation of Kuwait.