Lihatlah bagian di bawah ini dan kemudian jawab pertanyaan setelahnya dalam bahasa yang sama dengan bagian:  Passage: Pada tanggal 15 Januari 2009, Huntington Ingalls Industries (HII) Northrop Grumman Shipbuilding dianugerahi kontrak senilai $ 374 juta untuk pekerjaan desain dan persiapan konstruksi untuk John F. Kennedy. Pada tanggal 30 September 2010, Northrop Grumman mengumumkan bahwa persiapan sedang berlangsung untuk memulai pembangunan. Pada tanggal 25 Februari 2011, Angkatan Laut melakukan upacara First Cut of Steel di Northrop Grumman di Newport News, menandakan dimulainya pembangunan resmi untuk John F. Kennedy. John F. Kennedy awalnya direncanakan akan selesai pada tahun 2018. Ini diperpanjang hingga 2020 setelah Menteri Pertahanan Robert Gates mengumumkan pada tahun 2009 bahwa program ini akan bergeser ke program pembangunan lima tahun untuk menempatkannya pada "jalan yang lebih berkelanjutan secara fiskal". Pada akhir 2012, penundaan terjadi dalam konstruksi, dan Departemen Angkatan Laut sedang menyelidiki perpanjangan waktu konstruksi baik Enterprise dan John F. Kennedy dengan tambahan dua tahun yang dapat menunda masuknya kapal induk ke dalam layanan sampai 2022. Pada bulan September 2013, Kantor Akuntabilitas Pemerintah merekomendasikan penundaan desain detail dan kontrak konstruksi untuk John F. Kennedy sampai kekurangan programmatic diselesaikan. Angkatan Laut dan Departemen Pertahanan telah menolak rekomendasi. Angkatan Laut menghadapi tantangan teknis, desain, dan konstruksi untuk menyelesaikan Gerald R. Ford, termasuk memproduksi sistem sebelum menunjukkan kematangan mereka untuk memenuhi tanggal instalasi yang diperlukan. Gerald R. Ford mengalami peningkatan biaya sebesar 22% menjadi $ 12,8 miliar, dan peningkatan tambahan dapat diikuti karena ketidakpastian yang dihadapi sistem teknologi kritis dan pembuat kapal di bawah kinerja. Risiko diperkenalkan dalam rencana Angkatan Laut untuk melakukan pengujian integrasi sistem kunci pada saat yang sama dengan uji dan evaluasi operasional awal. Salah satu tindakan yang dikatakan GAO dapat diambil untuk memastikan akuisisi operator kelas Ford didukung adalah melakukan analisis biaya-manfaat dari kemampuan yang diperlukan dan biaya terkait. Sebagai bagian dari tradisi...  Pertanyaan: Berapa nilai kontrak bangunan untuk John F. Kennedy?
$ 374 juta