Dalam Work Breakdown Structure elemen-elemen tersebut (aktivitas atau deliverable), juga dikenal sebagai paket kerja, adalah item yang diperkirakan dalam hal kebutuhan sumber daya, anggaran dan durasi; terkait dengan ketergantungan; dan dijadwalkan. Pada persimpangan elemen WBS dan unit organisasi, akun kontrol dan paket kerja didirikan dan kinerja direncanakan, diukur, direkam dan dikontrol. WBS dapat dinyatakan ke tingkat kepentingan apa pun. Tiga tingkat adalah minimum yang direkomendasikan, dengan tingkat tambahan untuk dan hanya untuk item biaya tinggi atau tinggi, dan dua tingkat detail risiko pada kasus seperti rekayasa sistem atau manajemen program, dengan contoh standar WBS yang menunjukkan kedalaman yang bervariasi seperti perangkat lunak pada 5 tingkat atau tingkat pengembangan sistem pengendalian kebakaran.
elemen terminal