Kamilisha sentensi ifuatayo: Mnamo Aprili 2015, Wizara ya Kazi na Ajira ya Brazili ilisimamisha ujenzi kwa muda, ikidai kwamba kulikuwa na "hatari kubwa na ya karibu kwa usalama wa kimwili wa wafanyakazi". Wizara ilitaja wasiwasi wao kwa "kukosekana kwa ulinzi wa pamoja", na hatari ya wafanyakazi kuanguka, pamoja na ukosefu wa usalama, hakuna ripoti ya kiufundi juu ya utulivu wa mteremko kwenye tovuti, na kile kilichoelezewa kama uwezekano wa hatari "mkusanyiko wa nyenzo". Kusitishwa kwa muda kulizidisha mkazo kwenye ratiba ya ujenzi, na kazi ziliharakishwa sana baadaye, na Kamati ya Uandaaji ikisisitiza kwamba "kazi ilikuwa imerudi kwenye njia sahihi". Kwa bahati mbaya, ucheleweshaji ulithibitika kuwa wasiwasi halali, wakati matukio ya mtihani wa baiskeli awali iliyopangwa kufanyika katika Velodrome tarehe 18-20 Machi 2016 ilipangiwa tena hadi 29 Aprili-1 Mei, kutokana na kuchelewesha katika ufungaji wa track velodrome ya. Walilaumiwa kwa sababu ya hali mbaya za ujenzi wa mbao za Siberia, ambazo zingeweza kusababisha mbao hizo kupotoka na kupinda. Ilikuwa wakati huo kwamba Rais wa UCI Brian Cookson alifanya umma wasiwasi wake kuhusu kukamilika kwa mahali, wazi wazi kwa vyombo vya habari, katika mkutano wa waandishi wa habari baada ya
2016 UCI Track Baiskeli Michuano ya Dunia, kwamba kukamilisha eneo la tukio kwa wakati kwa ajili ya matukio ya mtihani mwishoni mwa mwezi Aprili ilikuwa "changamoto", na kwamba "kama velodrome si tayari kwa wakati, hakuna mpango B".