De Passage: Den niddregsten Element an enger Baumstruktur, en Terminal Element ass een deen net weider ënnerdeelt ass. An enger Work Breakdown Structure sinn esou Elementer (Aktivitéit oder Liwwerbar), och bekannt als Aarbechtspakete, d'Saachen déi geschätzt ginn wat Ressourcen Ufuerderunge, Budget a Dauer ugeet; verbonne mat Ofhängegkeeten; a geplangt. Um Kräizpunkt vum WBS Element an Organisatiounseenheet, Kontrollkonten a Aarbechtspakete ginn etabléiert an d'Performance gëtt geplangt, gemooss, opgeholl a kontrolléiert. E WBS kann op all Niveau vum Interesse ausgedréckt ginn. Dräi Niveauen sinn déi recommandéiert Minimum, mat zousätzlech Niveauen fir an nëmmen fir Elementer vun héije Käschte oder héich, an zwee Niveauen vum Detailrisiko a Fäll wéi Systemer oder Programmmanagement, mat de Standardbeispiller vu WBS mat variéierende Déift wéi Softwarepunkten op 5 Niveauen oder Feierkontrollsystementwécklungsniveauen Fro 7: Wat kann net méi
Terminal Element