Skilyrði: Neðsti hluti í trjábyggingu, endahlutur er sá sem ekki er skipt í fleiri hluti. Í vinnubreytingarbyggingu eru slíkir þættir (virkni eða afhending), einnig þekktir sem vinnupakka, hlutir sem eru áætlaðir hvað varðar auðlindarkröfur, fjárhagsáætlun og lengd; tengdir af háðstæðum; og áætlaðir. Á tengi WBS þættisins og skipulagssviðsins eru stjórn reikninga og vinnupakka stofnuð og árangur er áætlaður, mældur, skráður og stjórnaður. WBS er hægt að tjá niður á hvaða áhugastig sem er. Þrjú stig eru tilmæltu lágmarki, með viðbótar stigum fyrir og aðeins fyrir atriði af háum eða háum kostnaði, og tvö stig af áhættu í tilvikum eins og kerfisverkfræði eða forritastjórnun, með staðlaða dæmi um WBS með breytilegum dýptum eins og hugbúnaður á 5 stigum eða eldvarnarstjór
endaþáttur