Consulte a seguinte pasaxe e, a continuación, conteste a seguinte pregunta na mesma lingua que a pasaxe:  O 15 de xaneiro de 2009, Huntington Ingalls Industries (HII) Northrop Grumman Shipbuilding foi adxudicado un contrato de 374 millóns de dólares para o traballo de deseño e preparación da construción para John F. Kennedy. O 30 de setembro de 2010, Northrop Grumman anunciou que estaban en marcha os preparativos para comezar a construción. O 25 de febreiro de 2011, a Mariña realizou a cerimonia do Primeiro corte de aceiro en Northrop Grumman en Newport News, sinalizando o comezo formal da construción para John F. Kennedy. John F. Kennedy estaba planeado orixinalmente para ser completado en 2018. Isto estendeuse ata 2020 despois de que o secretario de Defensa Robert Gates anunciase en 2009 que o programa pasaría a un programa de construción de cinco anos para colocalo nun "percorrido fiscalmente máis sostible". A finais de 2012, houbo atrasos na construción, e o Departamento da Mariña estaba investigando a extensión do tempo de construción tanto da Enterprise como do John F. Kennedy por dous anos adicionais, o que podería atrasar a entrada do transportista en servizo ata 2022. En setembro de 2013, a Oficina de Responsabilidade do Goberno recomendou atrasar o contrato de deseño e construción de detalles para John F. Kennedy ata que se resolvan as deficiencias programáticas. A Mariña e o Departamento de Defensa rexeitaron a recomendación. A Armada enfróntase a desafíos técnicos, de deseño e de construción para completar Gerald R. Ford, incluíndo a produción de sistemas antes de demostrar a súa madurez para cumprir as datas de instalación requiridas. Gerald R. Ford aumentou os custos nun 22% ata os 12.800 millóns de dólares, e podería seguir un aumento adicional debido ás incertezas que enfrontaban os sistemas de tecnoloxía crítica e os construtores de buques baixo rendemento. O risco introduciuse no plan da Armada para realizar probas de integración de sistemas clave ao mesmo tempo que as probas e avaliacións operacionais iniciais. Unha acción que a GAO di que se podería tomar para garantir que as adquisicións de transportistas da clase Ford sexan apoiadas é a realización dunha análise de custo-beneficio das capacidades requiridas e os custos asociados. A quilla do barco foi colocada en Newport News, Virginia, o 22 de agosto de 2015. Como parte do tradicional...  Pregunta: Canto valía o contrato de construción do John F. Kennedy?
374 millóns de dólares