En unha estrutura de desglose de traballo, tales elementos (actividade ou entregable), tamén coñecidos como paquetes de traballo, son os elementos que se estiman en termos de requisitos de recursos, orzamento e duración; vinculados por dependencias; e programados. Na unión do elemento WBS e unidade de organización, as contas de control e os paquetes de traballo son establecidos e o rendemento é planificado, medido, rexistrado e controlado. Un WBS pode ser expresado ata calquera nivel de interese. Tres niveis son os mínimos recomendados, con niveis adicionais para e só para elementos de alto custo ou alto, e dous niveis de risco en casos como a enxeñaría de sistemas ou xestión de programas, cos exemplos estándar de WBS que mostran profundidade variable con puntos como software a 5 niveis ou niveis de desenvolvemento de sistemas de control de incendios Pregunta 7: Que elemento non pode ser subdividido máis?
elemento terminal