خلاصة المقالة:  توتنهام هوتسبير كايمشيو للأمام مع الخطوة التالية نحو تطوير ملعبهم الجديد في وايت هارت لين مع الهدم بداية على الخصم الأخير للانتقال، أركواي شيت ميتال ووركس. سبورز تخطط لفتح ملعب جديد "عالمي" 56،000 مقعد في أكثر من ثلاث سنوات، وبعد تأمين الإذن الملائم للتخطيط والقتال ضد تحدي قانوني ضد أمر الشراء الإلزامي، تم إحراز التقدم. جيران نادي شمال لندن، أرشواي شيت ميتال ووركس، خاضوا معركة قضائية طويلة مع توتنهام على التطوير ولكن بعد فشلوا في الاستئناف في وقت سابق من هذا العام، بدأت أماكنهم في الهدم. توتنهام هوتسبير كايمشيو للأمام مع الخطوة التالية نحو تطوير الملعب الجديد. الخصم الأخير لحركة 400 مليون جنيه إسترليني ديال توتنهام، شركة أرشواي للصناعات المعدنية، تم هدمها. تطوير الملاعب الجديدة (في الأسفل) حصل على المضي قدما بعدما خسر أرشواي معركة محكمة طويلة المدى. مصنع قديم ديال شركة أرشواي للصناعات المعدنية بدأ يتهدم ورا الرصيف الشمالي. أعلام توتنهام تتطير أمام المبنى المهدم جزئيا في شمال لندن يوم الخميس. أبريل 2008 - بدأ سبورز التحقيقات في المنطقة الصناعية وينغيت المجاورة لوايت هارت لين بغية توسيع الملعب. ديسمبر 2008 - تم الكشف عن تصاميم الاستاد الجديد. كشف دانييل ليفي عن تاريخ الإنتهاء المقصود لبدء موسم 2012-13. أبريل 2009 - أعلن توتنام إنهم سيصدرون 30 مليون سهم جديد لجمع 15 مليون جنيه إسترليني للمرحلة الأولى من التطوير المقترح. أكتوبر 2009 - تم تقديم طلب التخطيط لمجلس هارينجي. مايو 2010 - توتنهام تسحب طلب التخطيط وتقدم خطة معدلة. مارس 2013 - تم تأكيد ويست هام كمستأجرين للملاعب الأولمبية وتوتنهام تركز كل الاهتمام على المشروع الحالي. نيسان/أبريل 2013 - تم إجراء استجواب علني حول آخر العقارات المتبقية. يوليو 2014 - وزير الخارجية إريك بيكلز يعطي أمر شراء إلزامي للقطعة الأخيرة...
طوتنهام هوتسبير يخطط لبناء ملعب جديد على مستوى عالمي يقدر يضم 56,000 مقعد. مخطط للاستاد الجديد في وايت هارت لين يفتح لموسم 2018-19. الشركة ديال الأرشواي للصناعات المعدنية، آخر خصم يقدر يتحرك، غادي يتهدم. جزء من المباني كايهدمو دابا و الباقي غادي ينجم من بعد ما يلاقي أركواي مكان جديد. ستاديوم توتنهام الجديد متوقع يكلف حوالي 400 مليون جنيه استرليني. اقرأ هنا لأحدث أخبار توتنهام هوتسبير