اشار للفقرة اللي تحت، و بعد جاوب على السؤال بعدين بنفس اللغة اللي فيها الفقرة:  في 15 يناير 2009، حصلت شركة هنتنغتون إنجولز للصناعات (HII) ونورثروب جرومان لبناء السفن على عقد بقيمة 374 مليون دولار لإعداد أعمال التصميم والبناء لجون إف كينيدي. في 30 سبتمبر 2010، أعلنت شركة نورثروب جرومان أن الاستعدادات جارية لبدء البناء. في 25 فبراير 2011، أجرت البحرية حفل القطع الأول للصلب في نورثروب جرومان في نيوبورت نيوز، مما يشير إلى البداية الرسمية للبناء لجون إف كينيدي. كان من المقرر أصلاً أن يكتمل جون إف كينيدي في عام 2018. تم تمديد هذا لسنة 2020 بعدما أعلن وزير الدفاع روبرت غيتس في عام 2009 أن البرنامج سيقوم بالتحول إلى برنامج بناء لمدة خمس سنوات حتى يضعه على "مسار أكثر استدامة ماليا". بحلول أواخر عام 2012، حدثت تأخيرات في البناء، وكانت وزارة البحرية تحقق في تمديد وقت البناء لكل من إنتربرايس وجون إف كينيدي لمدة عامين إضافيين والتي يمكن أن تؤخر دخول الناقلة إلى الخدمة حتى عام 2022. في سبتمبر 2013، أوصى مكتب المساءلة الحكومية بتأجيل تصميم التفاصيل وعقد البناء لجون إف كينيدي حتى يتم تصفية العيوب البرنامجية. البحرية ووزارة الدفاع رفضوا التوصية. تواجه البحرية تحديات تقنية وتصميم وبناء لإكمال جيرالد آر فورد، بما في ذلك إنتاج الأنظمة قبل إثبات نضجها لتلبية تواريخ التثبيت المطلوبة. ارتفعت تكاليف جيرالد آر فورد بنسبة 22٪ إلى 12.8 مليار دولار، ويمكن أن تتبع زيادات إضافية بسبب عدم اليقين الذي تواجهه أنظمة التكنولوجيا الحرجة وبناء السفن تحت الأداء. مخاطر مدخولة في خطة البحرية لإجراء اختبار التكامل للأنظمة الرئيسية في نفس الوقت باختبار التشغيل الأولي والتقييم. واحد من الإجراءات التي تقول GAO إنها يمكن اتخاذها لضمان دعم الاستحواذ على حاملات من فئة فورد هو إجراء تحليل التكلفة والفوائد للقدرات المطلوبة والتكاليف المرتبطة بها. تم وضع الركبة في نيوبورت نيوز، فيرجينيا في 22 أغسطس 2015. كجزء من التقليدي...  السؤال: شحال كانت قيمة عقد البناء لجون إف كينيدي؟
374 مليون دولار